道路の修復と埋め戻しを実施し、完了しました。トレイフットの施工が完了し、石屋根の盛土が95%に達しました。風化土の埋立地への運搬を実施している。Vistar株式会社です。場所にあり、タンホア省の観光、商業、高級リゾートを開発するのに非常に便利な場所です。鉄筋コンクリート構造物を建設する請負業者に現場を引き渡す計画に従って、主要なワークショップ項目の基礎と基礎ブレースの建設を完了しました。補助住宅と屋外作業のパッケージを使用して、水タンク、化学薬品タンクの壁、基礎、および基礎ブレースにもコンクリートを流し込みました。15によって建設されており、外部の建設のために地面を返還しています。10月末までに主要な工場アイテムの基本的な建設を完了しました。9が梁補強構造の建設を完了しました。エリアの項目の建設を完了しました。壁工事やトタン壁扉の設置工事も並行して進めています。プログラムを開催しました。グループの取締役会、メンバー企業の取締役、およびINVESTCORPグループのすべてのスタッフ。ベトナム女性の日おめでとうございます。グループはベトナム女性の日を祝うトークショーを開催しました。これは、インベストコープグループの女性社員への関心、激励、祝賀を目的とした有意義かつ実践的な活動の一つです。道路(K98)の修理、圧縮、仕上げなどの工事を加速しました。排水システムでは、残りの空席の建設、設置、返還も実施しています。総工事量は契約量の約87%に達した。契約の進行を早めるために建設に注力しました。排水、ゴム舗装の補修、たるみなどの工事中です。