0766-25-41510766-22-0473施工ブログ現在進行中の施工現場レポートです。既製杭施工時に土砂で埋めてあった防火水槽の洗浄を行っています。行っていた給水管Φ50と散水管Φ50の管布設(本復旧)作業を行います。着手前】ロープが張ってある場所が、復旧位置になります2022.06.13[管廊I-1]躯体完了、埋戻し、矢板引き抜き!先週、6月8日に中間検査で躯体の出来形検査を受け、埋戻しを行いました。埋戻しは仮設鋼矢板が引き抜ける高さまでとし、20cm巻き出しで19層で敷き均し、転圧作業を行っています。本日は、土止め支保工(切梁・腹起し)の撤去を行い、残置部については矢板のガス切断、引抜き部については油圧式バイブロハンマにて矢板の引抜き作業を行っています。側面部に含浸性湿潤養生剤の散布を行いました。本日6月8日水曜日に発注者による工事中間検査第3回において、補強コンクリートの躯体の出来形検査を受けています。(調査箇所は3箇所)[調査結果]2022.06.04[管廊I-1]側壁部コンクリート打設、湿潤養生!6月2日木曜日に側壁部のコンクリート打設を行いました。名称は「側壁」となっていますが、幅は1.6mあります。高さが1.38mあるので、3層(1層約50cm程度)でコンクリートの打込みを行っています。コンクリート同様に、含浸性の湿潤養生剤[サンマテラーアクアバンク]を翌日の朝一に散布しました。6月6日月曜日に脱型を行う予定となっており、脱型直後に側面にも散布を行います。