0766-25-41510766-22-0473WORK01現在進行中の施工現場レポートです。谷側起点側の盛土部植生工(植生シート)と山側の切土部植生工(植生マット)の施工が完了しました。〇谷側起点側;盛土部植生工(植生シート)10/1(火)に行いました。天気も良くて作業は15:00頃に完了しました。翌日から雨が降ったこともあり、今日(10/9)現在で少し草が生えています。上(法肩)と下(法尻)で二人でシートを張っています。シートと法面が密着するよう固定具を所定本数以上打ち込んでいます。施工完了(終点側→起点側)施工完了(起点側→終点側)〇山側:切土部植生工(植生マット)10/3(木)・10/4(金)・10/7(月)・10/8(火)の4日間で施工を行いました。法面が岩盤であり岩盤用のマットを張りました。今日(10/9)現在では全く生えていません。どの程度生えるのか少し不安です。アンカーピンと止め釘を所定の間隔・位置に打ち込み、シートと法面を密着させます。硬くて手で打ち込めない箇所は、ハンマードリルで下穴を空けてから打ち込みます。施工完了(起点側→終点側)施工完了(終点側→起点側)これで、残す工事は「舗装工」と「区画線工」となりました。