内部・外部工事2024/10/22皆様こんにちは。先週、夏日が続き、今週から急に気温が下がりました。徐々に上がるとか徐々に下がるとかがなく、急に下がりますね。思えば今年の4月に真夏日を観測していました。10月に連続して夏日になっています。夏を表す気温の言葉が半年間続いていますね。10年くらい前から言われているように、冬と夏の2季になってしまったのでしょうか?春と秋という季節が、人々の心と体には適していると思いますが、その時期がないのは、日本人にとってマイナスになっているような気がします。今週は、ベース貸しの物件の修繕工事の様子をお伝えします。お施主様が2年前に古民家を購入し、改修工事をされて、ベース貸しにしていました。借主さんが退去するので、傷んだところの修繕を頼まれました。全体的に綺麗に改修工事をされていましたので、大して傷んだところはありませんでしたが、唯一の和室の畳が傷んでいたのと、縁側の廊下の劣化、居室の床のゆるみ・軋みがあるのと、カーペットが汚れているので、カーペットからクッションフロアに変更する工事をメインにしてきました。増築部に掛けられた通し柱が、変形しているので、柱の補強をしますでは、早速スタートです。和室の畳を撤去して床の高さ調整と洋室の床のカーペットを剥がし、ベニヤを上張りする作業から始めます。復旧しますベニヤ上張りベニヤを上張りしますベニヤ上張りこちらもベニヤを上張りし、クッションフロアの下地としますベニヤ上張り上張り終了です洋間の床の下地工事は終了しました。次に和室の床の高さ調整から入ります。床のレベルがかなり悪く、どこに合わせて高さを調整していくかが、ポイントになります。基準の高さに合わせて墨を出し、その墨目掛けて部屋の外周部分に木材を這わせていきます高さ調整この高さ調整が大工の腕の見せ所です。強度を保つために、縦にも木材を打ち付けますベニヤ貼り打ち付けた木材の上にベニヤを貼っていきますベニヤ貼りベニヤ貼り終了です。内部の大工工事が終了しました。ここから、縁側の廊下の処置をしていきます。廊下の表面をケレンして、汚れた床を磨いていきます。仕上げに、クリアの仕上げ材を塗布していきます。無垢のいい感じが出ていますケレン作業が終わり、仕上げにクリアの仕上げ材を塗布していきます仕上げこのクリアの仕上げ材を使用しました仕上げ仕上げ材を刷毛で塗布していきます仕上げ綺麗に光沢が出ました仕上げ養生をばらして終了です次の工程は、床にクッションフロアを貼る作業になります。ベース賃貸の為、大型犬を飼う方が多いので、表面が強いタイプのクッションフロアを貼りました。CF貼り洋室の床にCFを貼って仕上げますCF貼りCF貼りもう一つの洋室の床にもCFを貼って仕上げますCF貼り写真が急に小さくなりました。建具の滑りが悪かったので、滑りを良くするため、敷居滑りを貼りました建具敷居これにて、内部の工事は終了しました。順調に進んで、お施主様も喜んでおられました。縁側の床の仕上がりが綺麗になり、大変喜んでおられました。今週は内部の工事を中心にお伝えしました。次週は、外部の工事の様子をお伝えします。ここまでご覧いただきまして、有難うございました。下記よりお選びいただけます。