0766-25-41510766-22-0473施工ブログ現在進行中の施工現場レポートです。昨日(9/26)、柱部コンクリート(9/14打設)の脱型を行いました。今回は、高さが高い(H=6.9m)こともあり、長めの養生(湿潤)期間をとりました。心配していた表面の仕上がりについては、全体的に「良好」でした。丁寧にゆっくりと打設した甲斐がありました。!トイレを設置する箇所がつる草等に覆われていたため、重機及び草刈機による草刈り作業を実施しました。つる草類だったため、バックホウで除去を行った後、草刈機で刈り取りを行いました。昨日(9/14)、柱部のコンクリートを打設しました。(ポンプ車圧送打設)〇フーチング打設時と同様に、職員は少し早く出勤して打設面に水を撒いて湿潤状態とします。〇1台目のコンクリートが到着後、初期の品質が適正であるかを確認します。(受入試験)〇コンクリート標準示方書では「1層の打込み高さを40cm~50cmを標準とする」とあり、1層の高さを45cmとし、水平に打込みを行えるように、事前に45cm間隔でマーキングした鉄筋セットしておきそれを目印として打設を行います。〇打込みは、水が引いて沈むことを考慮し、所定の高さより少し高めにし、天端面はプラスティック鏝で叩き締め、石を沈ませながら荒均しを行います。〇水が引いてある程度硬化した頃に金鏝で仕上げを行います。翌日(9/15)からは、コンクリートの品質を確保するため、散水して湿潤状態とします。〇上空は直射日光を避けるためネットで保護します。〇フーチング養生時でも使用した穴あきの塩ビ管を予め配管しておき、本日よりスイッチを「ON」にしています。天端面は保湿効果のある養生マットを敷いてその上に散水しています。側面は、型枠が木製で吸水が懸念されることから、散水して型枠自体を湿潤状態とします。今回は、少し長めの養生期間をとり、再来週の月曜(9/26)に脱型の予定です。それまで、この状態を維持します。2022.09.12[環状橋脚]安全教育9-19/12(月)、型枠組立作業が早く終わったため、型枠工2名を対象に、9月度第1回目の安全教育・訓練を行いました。13:00~15:00。〇型枠施工中の災害事例について〇正しいフルハーネス型安全帯の使用方法について2022.09.12[環状橋脚]柱型枠組立9/5(月)の9:00~柱頂版部・沓座部の鉄筋について、中間検査を受けました。今回は、特に指摘はありませんでした。9/6(火)~型枠の組立てを行いました。9/6(火)にレッカーによる柱型枠建込作業を予定してましたが、中止にし、沓座の型枠を組立てました。翌9/7(水)には台風が通り過ぎて行ったので、柱型枠の建込を行いました。前日の風が嘘のような無風でした。おかげで安全に建込作業を行うことができました。〇建て込む前に、コンクリートが型枠に付着するのを防止するとともに型枠の取外しを容易にするため、型枠内面(せき板)に剥離剤を塗布します。〇レッカーにより、介錯ロープで誘導しながら、所定の位置に型枠を建込みます。レッカーの運転手と合図者は無線機により連絡します。〇建て込んだ型枠は、墨にあわせ釘を打ちつけ、仮固定します。〇全ての型枠を建て込んだら、建入(鉛直度)・高さ等をチェックし、コンクリート打設の圧力で変位・変形しないよう、角鋼管・チェーン・ターンパックルを用いて堅固に固定します。予定では、9/13(火)までを見込んでいましたが、1日はやく仕上がりました。等について検査しました。問題はありませんでした。