0766-25-41510766-22-0473施工ブログ現在進行中の施工現場レポートです。先週で、既設インバートの取壊しと既設の鉄筋探査を完了しました。完了後、しっかり隅々まで取り壊されているかチェックしました。既設の鉄筋がどのように配置されているかを専用の測定機により探査しました。この探査の結果により、アンカー施工箇所に既設の鉄筋が干渉するかどうかを検証します。7/28(金)13:30からは、7月度の災害防止協議会を行いました。今回も、「連絡管廊C耐震補強(元請;雄基工業)」「高岡幹線MH耐震対策(元請:雄基工業)」「新湊高岡幹線MH耐震対策(元請:タケウチ工業」の3工事合同で行いました。来月の工程について話し合いました。来月からは、3工事とも作業することになり、下請業者も同業者が多いため、、みんなで協力して極力工程に無駄を作らないよう、調整していきたいと思います。来月の工程打合せ現場パトロール明日(8/1)、高岡の夏の風物詩である「高岡七夕まつり」がはじまります。(7月24日)からブロック積箇所の切土・法面整形に着手しています。切土の土量は相当な量が発生します。法面勾配は1:0.9~1.2■ブロック積箇所から発生した土砂は、工場敷地の盛土に使用します。昨日(7/18)より、マンホール内の既設底部コンクリートの取壊しを開始しました。取壊し作業を開始する前に作業員に対し、安全教育を行いました。(8:00~10:00)今回は、芸能ニュース等で世間を騒がせている「大麻の危険性」や「自殺の予防と対策」についてを中心に教育しました。腰に負担のかかる職業である斫工を対象としているので、簡易的な腰痛体操についても教育しました。し作業は、人力で行っています。暑いので、こまめな休息と水分補給🥤をしながら行っています。今週中で完了の予定にしていますが、とにかく暑いので🥵、それぞれの作業工程に余裕を持たせようと思います。2023.07.13[MH耐震]水替工設置7/10、7/11の両日(夜間施工)で水替工設置を行いました。[スペーサープラグ工法]施工の両日は雨を心配していましたが、大きな影響もなく行うことができました。施工完了の翌日、記録的な大雨に見舞われ心配でしたが、上流側での増水も見られず、とりあえず一安心です。(第2回工事段階確認)来週は、既設のインバート(底部工)の取壊しを行います。H=5.0mの製品据付を行いました。H=5.0mの製品重量は9.63tとなります。70tラフタークレーンで据付を行いましたが、吊荷重の作業半径内でなんとか据え付けることができました。明日7月13日にもう残り3本(H=5.0m×1本、H=4.9m×2本)の据付を行う予定です。本日(7月10日)から70tラフタークレーンによるL型擁壁据付作業を行っています。H=3.2m(4.74t)~H=3.8m(5.26t)の製品の据付を行いました。水曜日からはH=4.3m(8.93t)~H=5.0m(9.63t)の据付を行う予定になっています。本日(7/7)、朝から水替工(スペーサープラグ工法)の材料を搬入し、10:00に材料確認(第1回工事段階確認)を受けました。実際に設置するのは、7/10(月)・7/11(火)の2日間を予定しています。今日の作業は、材料の搬入のみで午前中で完了したので、午後は安全教育・訓練を行いました。本日(7/5)の様子です。約1か月前なすピーマンミニトマトまた、県道に面する安全掲示板や現場事務所に風鈴を飾っています。近隣のみなさんや通行されるみなさんに少しでも「涼」を感じていただければ幸いです。昨日、高岡駅で高岡銅器の風鈴が飾られたようですね🎐こちらは、真ちゅう製・ガラス製・陶磁器製と異なった種類の風鈴を飾っています。真ちゅう製は高く響き渡る音、ガラス製は短く軽やかな音、陶磁器製は柔らかい音を響かせています。「涼」感じていただこうと風鈴と合わせキャンドルライトを飾っています。夜間の安全掲示板2023.07.03[MH耐震]σ28圧縮強度試験(試し練り分)6月5日(月)に行った「試し練り」にて採取した供試体で昨日(7/3)材令28日での圧縮強度試験を実施しました。異常はありませんでした。