0766-25-41510766-22-0473WORK01現在進行中の施工現場レポートです。2024.07.31[花尾災害復旧]ジオテキスタイル補強土壁7/27(土)より、ジオテキスタイル補強土壁工法(8段目~16段目)の施工に取り掛かっています。※1~7段目の拘束土壁工法(ジオステージ工法)は、背面をも拘束し盛土材を包み込み一種の「土のう」としていましたが、この工法は背面は拘束しない工法です。背面の型枠設置・アデムの巻き返し・上段アデムとの連結以外は、施工方法にほぼ変わりはないようです。ストックヤード等でアデムを設計長さに切断します。2_法面ユニット連結金具仮留ユニットとアデムを連結するための連結金具を取り付けます。連結金具のらせん部の山が一目づつユニットの目に合うようにはめ込み、直線捧をユニット底面のらせん部にさし込みます。※HG-80以上は、2列設置します。(8段目はHG-200)取り付けはユニットを立てた状態で行います。HG-200は2列設置します。15cm間隔で設置します。ユニットの上に、所定の長さに切断したアデムを重ね、直線捧をアデムの上側のらせん部にさし込み接続し、地山側は2隅を固定ピンで固定します。※隣り合うアデム同士が10cm以上開かないように注意します。所定の位置にユニットを配置します。隣り合うユニット同士をインシュロックで2箇所固定します。以上開かないよう注意して敷設します。補強拘束ネット付き植生シートを、種子帯を盛土側にして付設し頂部にユニットキャップを取り付けた後、法面側と底版側のマーキングに合わせ背筋を取り付けます。植生シートにユニットキャップを取り付けます。5_盛土材のまき出し、敷均し、締固め1層の仕上り厚さを20cm以下となるように、バックホウと人力により平坦に敷均します。締固めは、ハンドガイドローラーにより所定の密度がえられるよう入念に行い、端部や狭隘箇所についてはコンパクターにより行います。盛土材をバックホウ(スーパーロング)にて投入します。ミニバックホウで仕上り層厚が20cm以下となるよう盛土材をまき出します。前面は機械では充分な締固めができないため、人力で入念に踏固めます。ミニバックホウで敷均しながら何回も往来し締固めます。締固めは、ハンドガイドローラーで行います。端部はコンパクターにより行います。締固め完了後、仕上り高さを確認します。6_層厚管理材敷設2層目までの締固め完了後、幅1.0mの層厚管理材を法面延長方向に敷設します。3層目のまき出し、敷均し、締固めを行います。(層厚管理材は、法面ユニットに作用する土圧を低減させるとともに、植生の為の保水材としての働きを有します。生じる過剰間隙水圧の消散を目的とされている水平排水材を所定の位置(@2.4m)に敷設します。所定の位置・間隔・長さで水平排水材を敷設します。8_植生シートの巻上げ、次段へ3層目締固め完了後、補強拘束ネット付き植生シートを巻上げ、次段の法面ユニットを配置します。ここまでが、基本的な流れです。これを16段目まで行います。