大工工事2024.10.29フローリングを貼っています。大工工事2024.10.28階段部分の工事をしました。大工工事2024.10.23天井に防湿シートを貼りました。大工工事2024.10.12天井の下地工事をしました。2024.10.03・配線工事をしました。・外壁の下地工事をしました。大工工事2024.09.20気密テープを貼りました。外壁工事2024.09.20建物外部では、透湿防水シートを貼りました。他2024.09.14・屋根の板金工事をしました。・サッシを取り付けました。他2024.09.12・付加断熱の施工をしました。・屋根にルーフィングシートを貼りました。大工建て込み2024.09.07壁の断熱パネルを施工しました。大工建て込み2024.09.04引き続き、建て込みをしています。大工建て込み2024.09.03建て込みをしています。\\大工工事が始まりました//2024.08.30土台敷きをしました。他2024.08.29給排水設備に関わる部分の工事をしました。基礎工事2024.08.23立ち上がりコンクリートを打設しました。基礎工事2024.08.19型枠にアンカーボルトをセットしました。基礎工事2024.08.09ベースコンクリートを打設しました。基礎工事2024.08.08鉄筋を組みました。基礎工事2024.08.06根掘りをしました。杭工事2024.08.01杭を打ちました。