0766-25-41510766-22-0473施工ブログ現在進行中の施工現場レポートです。本日(8/28)より、アンカー筋の埋込を行っています。今回のあと施工アンカーは、カプセル式接着系アンカーを採用しています。1カプセルをキャップ側が孔底となるよう孔内に挿入します。2電動ハンマードリルにアンカー筋を固定し、回転を与えてカプセルを攪拌・混合しながら孔底まで埋め込みます。全部で、上向き76本、横向き128本、下向き77本あります。今日でほとんどが完了しました。明日、あと1時間ほどで完了すると思います。完了次第、すべてのアンカー筋について、しっかり埋め込まれているか測り、管理図を作成します。明後日(8/30)15:00より、発注者の確認を受ける予定にしています。2023.08.25[加賀市]ブロック積部の掘削・切土(勾配1:0.43)!ブロック積を行う部分について、掘削(切土)を行いました。掘削(切土)の法勾配は1:0.43になります。法勾配は1:0.43ですブロック積箇所全体の掘削・切土は9割程度完了しましたが、引き続き発生土の移動や法面整形を行うことになります。昨日(8/24)目荒し作業が完了しました。〇目荒し・・・既設コンクリートの接合面との馴染みをよくするため、専用治具(ビシャン)を装着したエアーコンプレッサーを用いた削岩機(チッパー)により、粗面処理を施します。カッター入れチッピングチッピング作業完了後、目荒し範囲がしっかり粗面処理されているかを確認しました。継続作業中!8月初旬から、ブロック積施工箇所の切土・掘削を行っています。造成盛土箇所に送りながら作業をすすめています。