盤下げは計画より+50cmまで切土状態2023.08.19[MH耐震]アンカー孔削孔8/17(木)、あと施工アンカーの削孔を行いました。当初は、1.5日~2日を見込んでいましたが、2時半頃に作業は完了しました。ハンマードリルで削孔します。(深さ)、削孔間隔(ピッチ)が適正かどうかを検査しました。(下請業者検査)特に問題はありませんでした。削孔間隔(ピッチ)確認また、明日の予定にしていた安全教育も15:00~行いました。保護帽の正しいかぶり方について来週より、既設構造物表面の目荒しを行います。(新旧のコンクリートの馴染みよくするため、旧コンクリートの表面を粗面にします。)2023.08.10[MH耐震]メロン収穫ミニメロン収穫しました。先日(7/27)行った鉄筋探査で既設鉄筋が干渉する箇所が多数あり、新設するあと施工アンカーの位置について現在発注者と協議中であり、現場作業は行っていません。お盆休みは、8月11日~8月16日までです。17日から、あと施工アンカーの施工を開始します。