0766-25-41510766-22-0473WORK02現在進行中の施工現場レポートです。L=23m(継矢板L=11m+12m)の圧入を行いました。前日(12月15日)に1本目のパイルオーガ・ケーシングの先行掘削まで完了していたので、2本目のパイルオーガ・ケーシングを継ぎ足してからのスタートになりました。[ちなみにパイルオーガ・ケーシングの長さは1本目が12.5m、2本目が11.0mです]以下、下記写真の順序で作業を行っています。オーガ引上げオーガ(11m)引抜き・切り離し1サイクルを行ってみて、1日当たり1枚施工でやっとの感じです。継矢板での施工のため、オーガ・ケーシングの接続作業(継足し・切り離し)の手順が多くなり、それに時間が取られてしまいます。設計されているので、片付作業を含め年末までかかる見込みです。オーガ・ケーシング中はこんな感じです※先行掘削時は、先端ヘッドはΦ600。矢板同時圧入時はΦ300で施工を行っています。