追跡し、検証するための最も迅速で簡単な方法です。詳しい情報を得る速いキャプチャーから始まり、平均15分でサイトが表示されます。自動化AIが工事進捗を自動計算します。平均99%以上の精度を誇るトラッカーデータを高速で取得できます。支払い申請やスケジューリングに必要な作業完了の確認が確実にできます。進捗状況を確認し、スケジュール通りに進める。当社の建設進捗トラッカーは、高精度で包括的な進捗追跡データを提供し、実用的で使いやすく、建設業者がスケジュール通り(あるいはそれよりも早く)、予算内に収まるよう支援します。画像がインサイトになりますもう推測する必要はありません。作業に対する洞察が完了すると、問題を特定し、タスクの依存関係の競合を回避できるようになります。デモをリクエストする概要プロジェクト全体のアクティビティの進捗を、完成度、ステータス、数量で瞬時に確認できます。ビルの全フロアの各業務のサマリーも確認できます。詳細表示フロアプランにヒートマップを表示することで、設置された数量や完成度(未完成も含む)、進捗状況を簡単に視覚化できます。場所ごとに追跡しているアクティビティの種類ごとに生産性分析を行い、任意のエリアの画像をクリックして確認することができます。生産量を客観的に計測。直感的に操作できるプログレスチャートは、インストールされた数量を時間経過とともにプロットし、OpenSpaceを使うたびに更新される進捗状況を視覚的かつ定量的に理解することができます。どこが進んでいて、どこにスケジュールのリスクがあるのかを正確に把握できます。BIなどの分析ツールに接続できます。コンクリートから仕上げまで、対応します壁や天井、ドア、フローリング、コンクリート、MEP、防火設備など、最新のトラッカーで、チームの生産性を今すぐ向上させましょう。今後、さらに多くのトラッカーが登場する予定ですので、注目してください。デモをリクエストする壁と天井トップトラック、フレーム、ドライウォールハング、ドライウォールテープ、ACT、ドライウォールシーリングの壁の進捗を確認できます。ドアドアフレームの取り付けとドアパネルの吊り下げを自動的に追跡し、毎週ドアの数を数える時間を短縮します。機械ダクト、グリル、レジスター、ディフューザー、配管などの機械(HVAC)の進捗状況を計画に対して定量的に把握することができます。プロセス配管などの架空配管の施工を追います。Trackで、コンクリートの足場、柱、スラブ、壁の打設日時と場所を自動的に記録し、プロジェクトの遅延を回避することができます。フローリングカーペット、ビニールタイル、フローリング、ベーストリムの施工状況を記録し、完成間近のタイミングを把握することができます。必要なところに画像データ建築業者は、​​空間的なスキルが高く調整された視覚的な人々です。Trackを使えば、ガントチャートやスプレッドシートに埋もれたテキストではなく、プロジェクトプランにマッピングされた画像ベースのデータを直接見ることができるようになります。超えた進捗を示すインタラクティブなダッシュボードで、すべての詳細データを確認できます。BIMで進捗を可視化する設計意図に従って材料が設置されていることを確認することで、進捗を超えることができます。完成した作業とモデルを比較することで、プルプランニングを開始することができます。ドールハウスビュードールハウスビューを使えば、部屋や廊下を移動しながら、トラッキングしているすべての進捗状況を3Dビジュアルで確認でき、現場での作業を即座に確認することができます。高度なAIプロセスOpenSpaceのトラッカーは、セマンティックセグメンテーションやオブジェクト検出などのコンピュータビジョン処理により、重要な要素を認識し、建設業者による計画作業の何パーセントが完了したかを自動的に判断するように訓練されています。"OpenSpaceが素晴らしいのは、意見の代わりに事実を話すことができるからです。technology学習わかりやすい解説の無料オンデマンド講座で継続的に学習できます。サイトをナビゲートコミュニティ建設業界のプロフェッショナルとつながり、学ぶことで革新し、建設の未来への道を切り開く。キャプチャがより迅速に、より少ないリスクで構築するのにどのように役立つかを評価するためのヒントを入手してください。Trackを実際にご覧ください。Trackは、完了した作業を360°自動で可視化します。私たちの建設進捗トラッカーは、高精度で包括的な進捗追跡データを提供し、実用的で使いやすく、建設業者がスケジュール通り(またはそれよりも早く)、予算内に収まるように支援します。プログレス・トラッキングとは何ですか?プログレストラッキングとは、週ごと、あるいは日ごとの進捗状況を信頼できる形で記録することで、各業者が自分の仕事の進捗状況を把握し、GCがスケジュールを守り、チームの生産性を分析し、コストを抑制できるようにするための取り組みです。オーナーはプロジェクトの進捗状況を把握することで、より早くユニットを販売したり、ローンの引き落としにWIPの証拠を提供したりできる可能性があり、一方、トレード業者は作業が完了していることを証明することでより早く報酬を得ることができます。進捗管理は通常、工事進捗の写真撮影から始まり、誰かが定期的に現場を歩きながら、各スペースや部屋の写真を手動で撮影し、時間の経過とともに進捗状況を記録していきます。迅速かつ正確に生成します。このような自動化は、360°写真ドキュメント技術を使用することで、プロジェクトの詳細な記録と時間の経過に伴う変化を作成することで実現できます。Trackは、画像をインサイトに変えるトラッキングと分析ツールのスイートです。あなたのチームはどこにでもいて、すべてを見ることはできません。Trackはデジタル副操縦士として、死角をカバーし、より良い意思決定をするために必要なデータを提供します。Engineを活用し、特定のアイテムやシステムを時間や空間を超えて分割、分類、追跡する機能を追加しました。FP)用のトラッカーを提供しています。常に新しいトラッカーを開発していますので、ぜひチェックしてみてください。製品ベータに参加したい場合は、OpenSpaceコミュニティに参加してください。Captureプロジェクトのデータを活用します。画像は、処理、位置合わせ、位置決め、セグメント化された後、進行状況の追跡を提供するために分析することができます。オブジェクトの検出やセマンティックセグメンテーションを使用して分類されたアイテムは、点群を使って3D空間に配置され、時間の経過とともに追跡されることができます。その結果、プロジェクト活動の定量的なマップができ、現場作業の確認、取引の調整、生産性のベンチマークに使用することができます。詳細なレポートにより、スケジュール上のリスクを最小限に抑えることができます。Trackは支払いのための進捗確認にも使用でき、完成度を確認できる信頼できる進捗記録です。Trackは、実際に費やされた時間や使用された材料を知ることで、予測や見積もりの精度を向上させるためにも使用されます。Captureでキャプチャを作成する必要があります。Trackを使って進捗状況を把握することができます。Trackで最も成功しており、必要な仕事に合ったトラッカーを活用しています。Trackを使用して、どのように効率化できるのでしょうか?特定のエリアの状況を記録するためにクリップボードと蛍光ペンを持って歩き回るという面倒な作業をなくすことができれば、他の作業に集中する時間が増えます。Trackのダッシュボードやデータ、画像を使えば、進捗状況を文書化して伝えることができ、より効率的です。最終的には、スケジュールの正確性を向上させることで、収益性の高いオンタイムデリバリーの軌道に乗っているのか、それとも大幅な遅延やコストオーバーの危険性があるのかを把握することができるようになり、最大のメリットとなります。Captureのサブスクリプションライセンスのアドオンとして販売されています。価格は、購入するトラッカーと使用するプロジェクトに応じて決まります。詳しくは弊社までお問い合わせください。