しい暮らし、ここから。現在、弊社で各務原市にて建築中の「鵜沼の家」の進捗状況をご紹介します。2021年6月25日ようやく、、、、リビングの木製サッシのガラスの施工が完了しました。FIX窓も合わせると3枚の大きなガラス。ガラスの施工が完了すると空間が締まりますね。室内には朝日が綺麗に差し込んでいました。外壁のそとん壁は天気の影響で職人さんの現場入りが遅れていますが来週から防水シート貼りから入ってもらいます。木工事は寝室・子供部屋と順に施工を進めてくれています。それぞれの居室はプラスターボードの施工が完了して部屋らしくなってきました。上野大工が枠周りも丁寧に工事を進めてくれています。洗濯室のポールの施工も完了しました。これからLDKの時間がかかる造作家具です。木工事は7月で完了予定で現在追い込み中です。今週末はお施主様と現場にて打ち合わせです。外構・造園プラン等の詳細やソファ生地を決定していきたいと思います。CLIP社長ブログ2024.11.01「下恵土の家」にて、59社長ブログ2024.10.31平準化、、、。108社長ブログ2024.10.30今年も、150社長ブログ2024.10.29解体も終盤、142社長ブログ2024.10.28自分に向き合い、164社長ブログ2024.10.27一票から185社長ブログ2024.10.26冬に向けて、191社長ブログ2024.10.25住まいと暮らし。224日々のできごと2024.10.25秋冬支度266社長ブログ2024.10.24助走、、、。RESERVED.新しい暮らし、ここから。