壁塗りにかかわる追加の見積りが届く。壁天井が十分に乾燥される。ペンキ塗るんちゃうんかい。ペンキ塗ったら乾かさなあかんのに。Wedキャビネットの到着予定日だが来ない。工務店おっちゃんの調査によると22日にコンテナ到着。キャンビネットの届くのが28日になる予定。荷物の配達はいつも苦痛だ。明日塗るからねとのこと。Thrいつもの大工のおっちゃんペアでペンキ塗り。天井と壁の下地を再度塗って、ペンキ塗り。3時前に工務店のおっちゃんが登場。今後の予定の展望の話し合い。26日火に2度目のペンキ塗り。28日木にキャビネット到着。年明けとともにキャビネットの設置と冷藏庫、ガスコンロの設置、配管作業。その後、カウンタートップの計測と設置。