Friペンキの2度目の塗り。その後、キャビネットが届かないので、換気扇を設置しはじめる。Tue窓枠の下など細かいところを修正。当初換気扇はキッチンの壁から排気する計画だったが、排気するための穴が家の軒(のき)と干渉することが発覚。いうことで天井から天井裏へ、そして、煙突へ接続することも検討。Wed壁ができあがったので、キャビネットの配置にあわせて下書き。鉛筆でキャビネットの配置は下書きしていく。キャビネットの上部には石のカウンタートップが乗るので水平が重要。レーザーで水平を出す。Thr結局、大工のおっちゃんがいる間にはキャビネットは届かなかった。おっちゃんが帰ったのが3時ごろ。3時半ごろキャビネット到着。Friキャビネットの搬入。キャビネットにドアが付いたままだと設置がやりにくいらしく、一旦すべてのドアと引出しをはずす。キャビネットのドアにいくつか傷が入っていることを確認。ドアの交換になる模様。DepotにWebから発注。Tue午前中、カウンタートップの店にカウンタートップの計測(テンプレート)の予約を取りにおでかけ。何時に来るのかは未定。役所によってから来るとのこと。換気扇は結局、天井から屋根裏へ、そして以前の換気扇の煙突に接続されることとなった。いうのは昨今の豪雪で屋根には大量の雪が乗っているため、新たな煙突の設置が不可能という判断になったから。夕方、床のタイルとそのモルタルの荷物が運びこまれる。Thr大雪のため、マサチューセッツ州全体で外出しないようにとのお知らせ。いうことで、今日は工事おやすみ。depotからの水道の蛇口は届かない。Fri換気扇から天井までの排気の配管ができる。屋根裏は配管されていない。床のタイルの配置の確認。depotからの荷物が今日届くかと思いきや、やっぱり届かない。倉庫を出たってWebで表示されてるのに。床のタイルの目地の色を聞かれる。妻はちょっと濃い目を希望したが、大工のおっちゃんが普通の色を提案。大工のおっちゃんの案を採用。depotからの荷物到着。箱がぼろぼろになっていてテープで補修してある。不安だったので開封して中身を確認。やっり部品が足りない。箱がボロボロなったときに中身が出て紛失した模様。depotの店頭で返品。返品理由は部品が足りないから。