工事が終わりました、完成した店舗をご紹介します。入口の大きな窓にブラインドを取付ました。新年あけましておめでとうございます。現場は年末も動いておりました、1階の工事を昨年中に終わらせ1月からは地下の工事に移っております。昨年に終わらせた1階の工事状況です。サッシ硝子も入り、両脇のレンガ塗装も終わりました。入り口入って右側の壁一面を、ヘリンボーンの壁紙にしています。開口が大きく、自然光が入りとても明るいです。サッシ硝子・ドアも入り、床も貼り終わりました。軽鉄が組まれています1月に入り地下の工事に移っています。地上から採光している部分に、昨年末ボードを設置していました。奥の壁はレンガでしたが上から塗りつぶしています。わかりにくいですが、脚立の後ろベージュの部分がボード設置部で、新たに壁になります。パテの作業も終わっています。壁を黒色に塗り替え,雰囲気が随分変わりましたね。2020年12月25日テナントの入っている、ビルの外壁レンガ部塗装をしました。レンガの汚れを落とし、下塗りしその後上塗りとなります。塗料が周辺に付かないように壁・床を養生をし、安全対策としてカラーコーンを置いています。本日はドアと枠の取付、更に塗装工事をしました。1階受付スペースドア取付。階段に向かうドアに枠を入れました。階段もきれいに塗装されました。階段奥通路も塗装が終わりました、乾燥用に扇風機を当てています。昨日に続き左官工事をしています。打合せスペースの入口ドア枠取付ました。本日は、左官工事をしています。本日は、ボードの凹凸をなくすために塗った、パテの均しをしました。フロントサッシのはめ込み作業も同時にしています。※パテの均しは、サンドペーパーで凹凸が無くなるまでパテ部分を削ります。凹凸を無くすことで、塗装の仕上がりがきれいになります。開口部分にサッシ枠を取り付けました、この段階では硝子ははまっていません。サッシ枠の後ろに見えるのは、工事中の仮の壁です。サッシ枠取付後撤去します。仮の壁を撤去し、枠に硝子をはめていきます。引き続きパテを塗っています。このパテの作業は、2回から3回行います。昨日塗ったパテが乾くのを待って、凹凸の無いよう丁寧に作業しています。本日はボード(石膏ボード)の凹凸をなくすためパテを塗っています。この作業をすることでクロス(壁紙)貼りや、塗装がきれいにできます。※パテとはペースト状の充填材のことで、塗装の下地処理や部材のくぼんだ部分を埋めて滑らかにするペースト状の充填剤です。本日も引続きボード貼付け工事と、ボードの継ぎ目を塞ぐ塗装、更に工事変更箇所にモルタル塗装をしました。当初この場所は軽天作業をしていましたが、デザインが変更になったため作業を変更し、モルタル塗装をしました。昨日に引き続きボード貼付け工事を行っています。軽天作業と並行してボード(石膏ボード)を張り付ける作業をしています。1階打合せスペース枠に合わせボードをカットし張り付けます。この際隙間が生じることがないよう丁寧に貼っていきます。本日もレイアウトに沿って軽天工事を行っています。店舗の様子がわかるようになってきました。(打合せスペースになります)階段周辺を壁で囲います。本日から軽天工事・ボード張り・置床工事をしています。Steel(ライト・ゲージ・スティール)の略で、ライト(軽い)ゲージ(規格の)スティール(鉄骨)という意味です。LGS(軽鉄材)石膏ボード軽天工事は、レイアウト図に沿って墨出し作業を行い、床から天井まで軽鉄材(LGS)で骨組みしていきます。店舗の内装工事が始まります。内部はスケルトンの状態です。今後も工事の状況をお知らせします。