コメントするキッチンをリフォームしたときの記録。記録のメモがどっかにいっちゃってたんだけど、今更ながら出てきた。記事は2021年3月に書いてるけど、実際にこのイベントがあったのは2017年から2018年。要するに家を購入した直後。なんで、記事の日付は2018年3月3日にしてある。写真もいっぱい撮ってるけど、写真を張るとすごい量の記事になるので省略。Depotに行ったついでにキッチンエリアにいた人に相談。キッチンのリノベーションを考えているんだけど。キッチンの相談は予約が必要らしい。いうことで予約をして出直す。Depotではキッチンのリノベーションの相談窓口があって無料で相談に乗ってくれる。うちのキッチンのサイズを伝えてデザインと見積をお願いする。その際、キャビネットやシンクの希望を伝える。マーサシチュワートのブランドもあるのね。Satデザインはそこらのアプリで作ったやつ。見積りには工事費用は含まれない。HomeDepotはキャビネットを提示するだけ。床とか電飾とかを考慮に入れてだいたいの工事費用を聞くと、完全に予算オーバー。いうことで、近所の工務店というかキッチンリノベーションを扱ってそうなところを、Webでリサーチ。毎度のことながらWebからリクエストを出しても返事がほとんど無い。1件だけ返事があったのでミーティングをセットアップ。Tue工務店さんとミーティング。引越し前の状態なのでまだなにも無い状態。希望を話しつつ、いろいろアイデアを出してもらう。だいたいのアイデアが固まったところで、デザイン依頼。デザイナーを雇っているらしく、デザインして持ってきてくれるらしい。工事はできないらしく、サンクスギビングの後に工事が始まり、クリスマス前に終るとのこと。この時期、大工の手配ができないらしい。Tueデザインと見積りをもらう。その際、キャビネットのサンプルと床タイルのサンプルを見せてもらって確認。この工務店はカウンタートップとシンク、水栓、換気扇は取り扱わないらしい。別途自分で用意したら工事はしてくれるとのこと。いうことで、この工務店のおっちゃんにお願いすることにする。電気や配管の工事は専門の人を連れてくるので見積りは別途だが支払いは工務店のおっちゃんにすればOK。支払いは手付金が1/3。工事が始まったら1/3。工事が終ったら1/3払うらしい。いうことで、手付金を小切手で支払い。Mon電気工事の人と配管工事の人をつれて工務店のおっちゃんとミーティング。ようするに電気工事と配管工事の見積りのための現場検証。うちの下水の配管がちょっとおかしなことになっているので、ちょっと高くつく。それ以上に電気工事の見積りがすんげぇ高くてビビる。見積りにいくつか疑問点があったので質問を出し回答を貰う。まー結局、見積りは見積りで、最後の支払いのときに調整するみたい。天井と壁塗りも別業者なので別見積り。Monカウンタートップを調達すべく、カウンタートップの店をWebで調査。工務店のおっちゃんに勧められた2件にメールを書くが返事が無い。工事関係の人はインターネット使ってないのかよ。Webに見積依頼フォームを出すんじゃない。いうことで、直接店に出向く。なんか、客がいっぱいいる。順番に対応しているようなので、妻は外に並んでいる石板を見に行く。その後状況の説明とキッチンの図面を見せて議論。ついでにシンクもサンプルを見て決定。できるかぎり大きいシンク。Tueカウンタートップの見積りはOKということで半分の金額をカードで支払い。キャビネットが設置された後、電話連絡し、計測、カット、カウンタートップの施工となる。だいたい10日から14日くらいかかる模様。カウンタートップの計測のことをテンプレートと言う模様。Wedサンクスギビングの連休直前にタウンのWebページで、うちの工事の許可がでていることに気がつく。工事の許可が出たってことは、そろそろ工事が始まるな。Monサンクスギビングの連休が終っても、おっちゃんがなんも言ってこないのでちょっと不安になる。Sun明日から工事始めていいかの連絡が工務店のおっちゃんから来る。大慌てでキッチンから荷物を撤収。ベットルームの洋服タッパーに収納。Mon朝7時半に大工2人登場。タウンのWebページで見た工事の許可の紙を持ってきてた。キッチンの解体が始まる。冷藏庫と食器洗浄機、ガスコンロのとりはずしと移動。冷藏庫とガスコンロはダイニングで使えるようにしてもらう。食器洗浄機はしばらくお休み。その後、がんがん分解。途中工務店のおっちゃんが様子を見に来て、キッチンとダイニングの境目にビニールシートをかけてほこりがダイニング側にこないように指示。ビニールシートかけても、やっぱり家中ほこりいっぱい。キャビネットの分解とパントリーの分解が終了した3時ごろ、とっとと撤収。牛乳をこぼしたときのような臭い。この臭いちゃんと消えるんだろうか。このエリア、夕方4時には暗くなるから、早く来て作業するんだな。彼らの勤務時間は7時半から3時の模様。つきあわされるおいらたちも一緒に早起き。僕は普通に出勤しているので妻の報告を元に書いている。工事中はキッチンとダイニングが使えないので、リビングで生活しようと思っていたが、いかんせん、家中ほこりっぽい。いうことで、妻がベットルームの一つをリビングに改修。こたつが置かれているので、日本の居間のようなたたずまい。そこにカセットコンロと電子レンジ、テレビの代りにパソコンを設置。晩御飯の準備は、バスルームの洗面台で水まわり、カセットコンロかホットプレートで調理。ホットプレートはでかすぎて、洗面台では洗いにくいことが発覚。カセットコンロのみの調理となる。昔、日本でワンルームで住んでいたときみたいで楽しい。ベットルームのコンセントが少ないのが非常に不便。解体ゴミの回収用トレーラーも到着。本来なら昨日到着してるはずだがなぜか今日。床をめくってみると、4層になってる。前のオーナーは剥さないで上からどんどん張って模様替えをしたんだな。壁を解体すると中の断熱材が見られる。1.5インチと書かれている。大工に聞くと今のルールにあわないので、追加するとのこと。キッチンの断熱材がこれってことは、おそらく家中の断熱材も薄いんだろうな。Wed結局天井もやりなおすことになったので、天井の撤去。まーどーせやるなら徹底的に。古い天井照明は捨てずに回収してもらう。これは地下の洗濯機まわりの照明にする予定。電気工事に2人の大所帯。配管工事では、上水はそのまま。下水は排気(吸気?)の配管や下水の配管が壁の外に出ていて、キャビネットの中を横断するようなおかしな構造だったものを適宜壁の中に配置するように修正。ガスは切断と末端処理のみ。キャビネットとガスコンロを配置した後に再度ガスの配管をやるらしい。ガスの末端処理の前にガスコンロを使えるようにしておこうか?と聞かれた。台所周りが工事の影響で埃がすごくてこんなところでは料理したくないし、カセットコンロやホットプレートが使えるので、ガスコンロはしばらく使えなくてもいいよ、と回答。電気工事は配線とコンセントを配置するボックスの設置、天井のライトの配線をしてもらう。天井のライトは最初2×3の6個配置する予定だったが、梁の関係で2×2の4つに変更。Fri工務店のおっちゃんから連絡。キャビネットの色を間違えて注文したらしい。同じ白なんだけど微妙に違う。これでよければ予定どおり工事できるけど、注文を修正するとキャビネットの到着が遅れるので工事が遅れるらしい。当初の予定では16日にキャビネットが到着だった。写真が送られてきて、これでいいよね。最初に指定した色がいい。いうことで、工事の遅延を受けいれる。キャビネットの到着は20日。Mon天井やりなおしにともなう、追加の料金の見積りが届く。壁の中の配線配管工事が終ったので壁に断熱材が入る。今まで断熱材が薄かったので、その分壁もぶ厚くなった。断熱材の上からは透明なビニールシートが貼られる。壁がぶ厚くなった分、コンセントのボックスがちょっと奥になる。こりゃスペーサー足さないとコンセントが凹んじゃうな。この頃になるとだいぶ悪臭が無くなる。換気扇をHomedepotにwebから発注。うちは天井が低いので低い天井用のキットも追加。