かかる日数や遅延理由を解説!見積もり無料の業者をお探しなら解体工事をするにあたって、気になるのが工事のスケジュールです。工事にかかる日数や遅延理由を知っておくことで、早めに準備ができ、解体が間に合わないといった事態を防げます。リアライズは、数々の施工で培ったノウハウにより、スピーディーな対応が可能です。お急ぎの方は、ぜひ一度ご相談ください。木造、RC造、SRC造、鉄骨造などあらゆる構造物の解体工事が可能です。見積もり費用はかかりませんので、お気軽にご依頼ください。解体工事にはどのくらいの日数がかかるの?名古屋の解体工事業者が解説!名古屋エリアで解体工事を数多く手掛ける業者・株式会社リアライズが解体工事にかかる日数について解説します。解体工事にあたっては、工事開始前に下記のような準備が必要です。近隣へのあいさつ回り建設リサイクル法の対象となる解体工事の場合は、役所への届け出を工事の7日前までに完了する必要があります。建物自体の解体は、数日から数週間程度が目安ですが、これらの準備があるため、最短でも40日程度は見ておくと安心です。建物自体の解体にかかる日数は、建物の材質や坪数、近隣の環境などに大きく左右されます。建物が木造の場合は工期が短く、鉄骨やRCの場合は工期が長くなります。延床面積25坪の場合、建物タイプ別の工期は以下のとおりです。実際に解体工事をする際には、工期の目安について業者に丁寧に説明してもらうことをおすすめします。リアライズは、建物の構造や周辺環境を考慮して、スピーディーに解体工事を行っています。見積もり費用はかかりませんので、名古屋で解体工事をお考えの方は、お気軽にご利用ください。解体工事詳細はこちら解体工事の遅延理由ってなに?解体工事のスケジュールをしっかり組んでいても、何らかの要因で工期が伸びてしまう場合は少なくありません。主な遅延理由は以下のとおりです。解体工事は屋外で行うため、天候の影響を受けやすいです。雨や雪、台風、暑さなどにより工期がずれこんでしまいます。雨が多い梅雨や台風が発生しやすい9月・10月、大雪のおそれがある12月から2月は要注意です。解体工事の際は、最初に建物を解体してから、その下の基礎を除去します。その際に、土の中から解体対象の建物とは無関係のコンクリートやゴミが見つかる場合があります。見つかった場合は、新しく建物を建てる際の障害となるため、全て除去しなければならず、遅延の原因となります。解体工事を行うと、騒音や振動、粉じん、道路の使用などをめぐり、近隣住民に迷惑がかかってしまうケースが少なくありません。クレームが来た場合、工事を一時中断せざるを得ないので遅延が発生します。道が狭くて重機などが通れないといった立地の場所での工事は、手作業で解体する必要があるため、工期は大幅に遅延してしまいます。名古屋の解体工事業者・リアライズは、豊富な経験をもとに、遅延を最小限に抑える取り組みをしています。ご依頼いただくことで、中間マージンもかからず費用削減にも繋がります。名古屋で解体工事をお考えの方は、お気軽に株式会社リアライズまでお問い合わせください。名古屋の解体工事業者をお探しなら見積もり費用無料の株式会社リアライズまで!解体工事にかかる日数は、建物のタイプや広さなどによって異なりますが、見積もり依頼から最低でも40日ほどが目安です。天候や地中埋設物、立地などによる遅延する可能性もあるため、ゆとりを持ってスケジュールを立てるのをおすすめします。リアライズでは、費用を抑えつつスピーディーに対応いたします。見積もり費用はかかりませんので、急ぎの工事をご希望の方も、お気軽にご相談ください。エクステリアその他のサービスお問い合わせ052-355-8130。