見積りってどうやるのが業界標準なの?と長年疑問に思っていたので「ソフトウェア見積り―人月の暗黙知を解き明かす」を手にとって見た。プロジェクトの工数見積りって要件もざっくりとしか決まっていない時点で6ヶ月で納品とかよく算出されるけれど、以前から「これってみんなは何を根拠に出しているのだろう」と前々から疑問に思っていた。自分の場合は、ほんとにざっくりとこんな機能がいるよね~、で、この機能は大体5日~、10日~、のような感じで算出するのだけれど、これってほんとあいまいだなぁ、と常々考えていた。そんな不安な思いを打ち消してくれる役立つ内容てんこ盛りだった。中でも自分的になるほど~と感心した点を以下にまとめておく。不確実性のコーンプロジェクトの初期では要求さえ明確ではないので正確な見積りを行うことがほぼ不可能で、その振れ幅は4倍~0.25倍にもなる。詳細設計が完了する段階までくるとその振れ幅は1.25倍~0.80倍になり、それ以降もプロジェクトの収束に向かって見積りの正確性は向上していく。