群馬や、安中、高崎などでの日々の仕事や暮らしの中でのちょっとした出来事や感じたことを、基本はゆる~く、たま~にマジメに書いています。(水)色決め「夕涼みの家」は、6月末の竣工に向けて、最終段階に入ってきました。現場は、外部はモルタル外壁の中塗りを終え、内部はボードが貼られて大工さんの工事がおおよそ終わります。ボードが貼られたので、室内の明るさや雰囲気が、さらに明確になってきました。テンションが上がってきます!(笑)週末には外壁の色決めをしました。何度かサンプルを取り直して打合せを重ね、ようやく決定しました。最後には、サッシュや樋、外部の木部の塗装色もあわせて検討。外部はほとんど決まりました。仕上りが楽しみです!外壁の色もみんなで悩みましたが、木部の塗装の色も案外迷いました。塗料メーカー2社の塗り見本を取ってみると、どうも一方の会社の塗料の方が、同じような色でもツヤがあってきれいだなとのことになり、予定していたメーカーを変更したりもしました。内部についても、色合いについてスケッチをお描きしてお施主さんに見て頂き、打合せをしました。決まってきて、もうひと息です。最後の最後まで、良い住まいになるよう粘ります。竣工までのスケジュールも、現場監督さんも交えて確認しました。「夕涼みの家」では、引越の希望日があり、また、内部床や外部縁側の塗装をお施主さんらのDIYですることになっているので、そうした日程も組み込む必要があります。何とかうまい具合にスケジュールが組めました。7/10、11の土日、日曜は参院選の投票日との噂もありますが、この日にオープンハウスをさせて頂く予定です。今日も現場打合せでしたが、週末に決めた色に基づいて、塗装屋さんが塗り見本を作ってくれて軒天塗装の下地処理などを始め、大工さんは階段の段板やバルコニーの手摺をつくり、電気屋さんがスイッチやコンセント、ダウンライトの穴あけをしていました。