管理に主眼を置き、CADと工程管理の相互連携を最大の特徴とした製品が誕生しました。図面を確認しながら型構造設計を行います。多彩な型構造参照機能を用意しており、設計に掛かる作業負荷の軽減を支援しています。より、型構造から工程に関しては、予想情報又は、実績情報の参照が可能となっていますので、運用方法によっては、大幅な作業負荷軽減が可能となります。図面を確認しながら、予定工程及び、予想工数の登録を行います。「パターン参照」、「パターン保存」により工程の標準化を支援し入力に掛かる負荷を軽減します。「実績参照」により、同一部品及び、類似品に関しては過去の実績データを参照することが可能となり、より精度の高い予測を立てることが出来ます。マシニング及び、ワイヤーカットに関しては、図面との連携により加工時間の算出が可能で、精度の高い予測が行えます。図面に工程表とバーコード貼付け工程設計(工程予測)情報を図面に貼り付けることが出来、現場の方への作業指示書としてご利用可能です。バーコードも貼り付け可能となっており、現場の方はこのバーコードを読むことで実績も登録可能となります。表示可能となっており、様々な角度からのスケジュール及び、進捗状況の確認が行えます。パートチャートでは、工程の関連性と、進捗状況の視認性を向上しています。同一グループに属する設備(工程)に対する負荷の平準化を簡単・スピーディーに行います。これにより、工程入力時に設備の負荷状況を意識せずに工程設計が可能となります。納期対策の1手段としてもご利用可能です。レベルでの日程計画を表示。製品全体の計画と進捗状況を製品に着目して確認することが出来ます。AIQ-Progressにより、実績登録することにより、実績工程が属する大工程の進捗に反映されます。CAD工程設計を行わなくても稼動可能な仕組みも用意しておりこれによりAIQ-Progressとの構成で大日程レベルでの進捗確認が可能となります。TOPAIQ-Progress(実績管理)実績データの登録バーコードリーダーにより、実績入力の手間とミスを大幅に低減し確実な実績登録を行えます。次工程の指定により仕掛り部品の場所を特定することが出来、現場を回っての、仕掛り状況確認作業を削減することが出来ます。集計条件により、様々な角度から集計及び、分析が行えます。月単位での設備の稼動状況を確認したり、予定と実績の差異分析を行ったり、取引先毎の仕事の割合を確認したりと多岐に渡ります。集計結果はExcelの帳票及び、グラフ出力が可能となっており、社内管理資料としてご利用頂けます。その他の費目に関しては、お客様で柔軟に設定を可能としています。「購入部品費」を登録することにより、受注金額に対する粗利の計算も瞬時に行います。集計条件によりいろいろな角度から集計が行え、原価に対する分析情報としてご利用可能です。照合により、コスト対策を行う為の判断材料にもなります。集計結果はExcelの帳票及び、グラフ出力が可能となっており、社内管理資料としてご利用頂けます。TOP実績・原価フィードバック図面と実績の一元管理AIQ-Progress(実績管理)とAIQ-Cost(原価管理)で登録された実績及び、原価データをCAD図に貼り付けることが可能です。これにより、「金型受注見積もり支援」「金型ロットトレース」を強力に支援します。