開発チームの海老原です。月末以降に延期することに決めました。告知が遅くなってしまい申し訳ありません。していきたいと思います。サポート期間に影響を及ぼすことはないことを念のため申し添えておきます。ベータ版リリースまでです。年間、ということになるはずでした。少なく見積もってあと半年はサポートが継続することになります)以下、延期の理由について説明します。開発のリソースは不足しています。(2010/10/14)この状況は残念ながら現在も変化していません。日に打ち出したスケジュールでは、少ないリソースのなかでもタスクを効率的に処理していく、ということを目標に定めたものです。(詳細は後述します)。悪いことに、来月からは開発チームのメンバーがより多忙になるため、開発のペースがさらに遅くなることが見込まれます。ヶ月延期をおこなうという判断をおこないました。開発体制が現在まで作れていないので、今回のようにさらに延期をおこなう可能性が充分あることをご理解ください。開発期間中に抜本的な改善をおこなうのは困難です。すべての機能に対する正常動作を保証することを目的として実施します。(もっともこれは、本来であればいままでやっていなければならなかったことです)。実施予定だった動作テストの実施が、現在も開始できていません。人が、悪くて数日間誰もバグ修正をおこなうことができなかった、という状態になってしまっています。人体制で一気にラストスパート、という想定だったはずが、まったく違う状況になってしまいました。提示したタスクの中で、未完了のものがある予定では完了しているべきはずの以下のタスクが、現時点でも未完了となっています。状態が続いております。OpenPNEプロジェクト。