断熱の施工に入りました。屋根断熱の施工ウスイホームは吹き付け断熱を推奨しております。隙間なく断熱材が施工されていきますので、それにより気密性が高まり、より断熱性能を確保しやすくなる利点があるためです。魔法瓶のように外部との熱を遮断することが出来ます。快適な生活を支える大切な施工工程です。現在は、電気配線工事を行っております。配線・配管工事についてはその前に行います。配線工事が整い、断熱材が施工される前に、お施主様に位置の確認をしていいただくお立会いの場を設けさせていただいております。施工しご確認いただいたうえで、次の工程に進む。鎌倉の美しい眺望を堪能させていただきました。建物の構造は『455パネル』で支えられています。『455パネル』の特徴は1『半分のサイズ』で『強い耐力壁』を生み出す2『引き抜き強度20倍』のホールダウン金物を使用することで、『地震で倒れない住宅』を実現することにあります。『スケルトン・インフィル住宅』への対応も可能のため、建物内部の耐力壁を大幅に抑えることが出来ます。『ガレージハウス』や『狭小建物でも間口の広いサッシが施工できる』など『開口を大きく取りつつ、耐震強度を確保する』という相反する要望を満たすことができる。それが『ソラシア』の最大の特徴です。明日も、大工数名で、引き続き作業致します。(2018年11月07日)10/30建て方作業開始致しました。今回は建築規模が大きい為、2日間にわたっての作業予定になります。(2018年11月07日)10/15基礎工事が完了いたしました。10/16より基礎内外部の給排水先行配管を行います。現在、プレカット構造材1便(土台・大引き)搬入最短日が10/25(木)となり構造材(455パネルを含めて)全て現場搬入可能が、10/30(火)となりますので上棟は、10/30(火)・10/31(木)で段取りを進める予定です。(2018年11月07日)10/5(金)に型枠組立て10/6(土)にコンクリート打設を10:30から行いました規模が大きい一発打ちの基礎でしたが無事に作業が終了して、現在養生中です10/10(水)に全面道路を掘削し給排水の引き込み工事を予定しております。10/11(木)に基礎型枠の解体を行い、基礎仕上げ工程に入ります。一発打ちの為の立ち上がりの型枠組立を進めて参りますコンクリート打設は10月6日(土)を予定しております。『ソラシア』の基礎は耐圧板と立ち上がりのコンクリートを2回に分けず、1回で打ち込むことで耐圧板と立ち上がりにコンクリートの『継ぎ目』が内容に施工いたします。することで、『継ぎ目のない強い基礎』になるのです。建築現場の様子をお届けいたします。『ソラシア』は高耐震の455パネルを採用した『地震に強い家』がコンセプトの商品です。特色のある構造について、現場の進捗に合わせながらご覧いただければと思います。今後のスケジュールは、、配筋完了予定は10/4の予定です。(2018年11月01日)こんにちは新築営業部の西田です。今日は鎌倉市長谷で建築中の建物を見て参りました。こちらの建物は、ウスイホームの新商品である455パネル工法「ソラシア」で設計施工しております。地震に強い家を検討した場合、壁が多くなり開放感が無くなるようなイメージですが、このソラシアは、地震に強くて明るく開放的な室内が実現できる工法です。その工法が「455パネル」を採用した工法となります。「455パネル」とは、建築基準法の半分のサイズ(455mm)で、同等の強い耐力を実現した耐力壁です。外周は455mmピッチで柱を立て外側を固めて地震力に対抗します。今度の土日、11月3日(土)・4日(日)10:00から15:00まで構造見学会を開催致します。今しか見れない構造体ですので、是非この機会にご覧ください。鎌倉からの帰りにお気に入りの店でランチを頂きました。天然カンパチと地アジ刺身2点盛り定食です。viewエクステリアエキシビジョンへ行ってきました。view家族の笑顔が見れました。新モデルハウス完成!本年もよろしくお願い申し上げます。Reserved0120-13-5963受付時間/9:00~18:00お問い合わせ資料請求TELお問い合わせ。