アクセス最終追い込み工事(令和6年2月15日)2月20日の完成検査及び27日の竣工・引渡しを前に、建築工事も追い込みに入っています。2月15日の夕刻には照明が点灯した姿を見ることができました。2月21日及び22日には一般の方を対象としたマンション部分の内覧会も予定されています。新しい会館を以前にも増して多くの人にご利用いただけることを願っています。貸会議室等の正式な貸し出しは4月1日からとなります。3月中は引越し荷物の片づけ等もありすぐには落ち着かないと思われますが、会議室等の下見は事前にご連絡いただけましたら随時お受けいたします。ご利用のほどお願いいたします。足場が全て外されました(令和6年1月19日)今日、足場が全て外されてタワークレーンの解体も始まっているようで、タワーは残っていましたがクレーン本体は無くなっていました。建物の全容を見ることができるようになりました。3階までが菓子会館で、4階から11階までは賃貸マンションとなります。建物のエントランスは2つ。北東角と北西角にありますが、菓子会館へは以前と同じく北西の角から入っていただきます。以前と違って、各組合の事務室は3階になって、会議室・調理室が2階になりました。エレベーターはついていますが、毎日3階まで階段を使って上り下りすれば程よい運動ができそうです。建物の全容がかなり見えてきました(令和6年1月8日)事務局がお正月休みをいただいている間も現場の作業は進んでいました。南面を除いて足場と養生シートが外され、ほぼ建物の全容が見えてきています。完成・引渡しは2月27日の予定。引越し準備で忙しくなります。外壁工事はほとんど終わっています(令和5年12月20日)最上階まで立ち上がった建物の外壁工事はほとんど終わり、この後外壁洗浄を済ませてから足場の解体が始まります。現在は内装工事が着実に進められているところです。このまま順調に行けば2月下旬に建物の引渡しが行われ、各組合事務局は2月末に新しい事務室へ引越しする予定です。貸し出しは正式には4月1日からとさせていただきます。3月中であっても使える状態にあればお貸しすることは可能ですので、ご利用希望の方は3月に入ってからお問い合わせください。大小会議室及び調理室は以前のものと比べて広さも使い勝手も違いますので、ご希望の方には事前の下見(3月以降)をお勧めします。ご利用料金につきましては現在見直し中ですが、菓子業界の方には以前の料金と比較して負担増とならないよう配慮させていただきます。詳細が決まりましたらまたお知らせいたします。工事現状(令和5年10月16日)11階建ての10階部分まで立ち上がっています。4階から上のマンション部分では内装工事が進んでいます。11月中には11階まで立ち上がり上棟となる予定です。(上棟式は行いません。)このまま大きな台風や大雨が無ければ令和6年2月には竣工し、入居が開始できます。以前のような会議室の貸し出しは3月から行えるように今後料金体系見直しを含めて準備を進めていきたいと思います。入る予定の2階部分です。上の写真は西側(階段方面)から東側を見通した図。2枚目は2階の階段方向を内部から写しています。3枚目の写真は大会議室になる部分です。仕切りや壁・床・天井など何もない状態なのでかなり広く見えましたが、実際に出来上がりはどうなるのでしょうね?上にマンションが乗るので、さすがに柱は太かったです。本日(8月29日)現在、7階部分まで躯体工事は進んでいます。マンション部分となる4階・5階の内装工事も一部始められているようです。今後順調に工事が進めば、来年の2月下旬には引っ越しができるはずです。このあとは天候頼みの部分が大きく、台風の直撃や豪雨等があれば工期がずれ込む可能性もありますので、涼しくなってきても天気予報は毎日気にしなくてはなりません。お天気の神様、どうかよろしくお願いいたします。3階部分立ち上がっています(令和5年6月13日)5月22日の写真と比較すると、囲いの1階部分の高さに対して青いシートで覆われた部分が縦に伸びているのがわかりますね。3階部分のコンクリート打設がほぼ終わった状態だと思われます。2階部分もほぼ立ち上がりました(令和5年5月22日)5月22日現在、2階部分までシートに覆われていて工事の様子ははっきりとは確認できませんが、2階まで立ち上がり、3階部分の床ができつつあるようです。今後は工事が進むにつれて外側の覆いも高くなっていくので、写真的には面白くなくなるかもしれませんが、引き続き適宜お知らせして参ります。地上の建築が始まりました(令和5年5月8日)5月8日に現場を確認しに行ったところ1階部分が立ち上がり、2階部分の床コンクリートを注入していました。今後は台風等の異常な天候不順や大きな地震などがない限り1か月弱で1階分ずつ上がっていく予定です。工事が順調に進みますように!タワークレーン設置されました(令和5年4月24日)先週の土曜日(4月22日)にタワークレーンの設置工事がされたようで、月曜日の朝には立派なタワークレーンが設置済みでした。稼働して、いよいよ本格的な鉄筋組みが始まっています。今後、およそ一か月ごとに一階分が積みあがっていく予定です。基礎埋め戻し工事始まっています(令和5年4月4日)上記のうち上部左側の写真は基礎工事が終わり型枠を撤去している3月29日の写真、右は埋め戻しに着手した当時の写真、そして下の写真は本日4月4日に撮影したものです。これからタワークレーンの基礎工事及び電気設備と給排水衛生設備の埋設配管工事が行われていきます。基礎工事写真(令和5年3月)本日の基礎工事現場(令和5年2月22日)2月22日は2・2・2(にゃんにゃんにゃん)で猫の日だそうですね。工事現場の北側の囲いが大きく開いていたので見やすい写真が撮れました。(重機が可愛く見えますね♡)写真提供者:玩具組合の柴田さん。ありがとうございました。基礎掘削工事始まっています(令和5年2月14日)杭打ち工事後、一旦平らに均された敷地を掘削し、打ち終わった杭の頭を80cmほど削って基礎の強度を出す作業が行われました。敷地は大きく掘られています。これから本格的な基礎工事が進められていきます。杭打ち工事再開しました(令和5年1月16日)早くも年が明けて半月が過ぎました。障害物除去用の重機と入れ替えに先週末から再度杭打ち工事用の重機が搬入され、残り2本の杭打ち工事が再開されています。障害物は無事に撤去されたので、このあとの杭打ち工事はスムーズに進むと思われます。1月25日までには杭打ち用機材の搬出も終わり、今月末からいよいよ本格的な基礎掘削工事が始まる予定です。安全に工事が進められることを願っています。地中障害物出ました(令和4年12月19日)障害物は埋蔵金でも不発弾でもありませんでした(笑)岩などの自然物ではなく、コンクリートの塊のような人工物でしたが、戦前の地下5メートルのところにどうしてコンクリートの塊が埋まっていたのか不思議ですね。事務局の全く素人的な推理では、すぐお隣がお寺ですし、その昔この場所に井戸があったのではないでしょうか。その井戸を埋めることになったときに何らかの事情によりがれきを放り込んだのではないかと考えましたが......。再度重機を入れ替えて残りの2本の杭を打つ工事が年明け14日から始まります。(建築ラッシュにより、重機待ちとなってしまいました。)掘削始まっています(令和4年12月16日)地中障害物除去のための機材搬入も終わり、いよいよ掘削が始まったようです。今は現場北側の道路からそっと覗いているだけですが、来週の火曜日(12月20日)には正式に現場を見せていただき状況を説明して頂ける予定です。具体的な情報が入りましたら適時こちらでご報告させていただきますので今しばらくお待ちください。重機搬入始まりました(令和4年12月13日)大きなクレーン(クローラクレーン)が搬入されました。まります(令和4年12月12日)1カ月近く休工していた建築現場ですが、ようやく作業予定掲示板から『休工』の文字が消えました。本日からの表示は『地中障害撤去』となっています。全旋回工法を採用し、地中の障害物を破砕し取り除く工事が始まります。12月12日朝9時の時点では大きな重機等見られませんが、このあと搬入されることと思われます。この工事の追加により工期が延びたので、新しい菓子会館の完成時期は令和5年の11月末予定だったのが令和6年2月末予定へとずれ込みます。皆様に少しでも早くご利用いただけるよう、できる範囲で工事を急いでいただきたいとは思いますが、安全第一で丁寧な工事をしていただくのが最優先です。杭打ち工事一時中断中です(令和4年11月14日)9月下旬から順調に進んでいた杭打ち工事ですが、今月初旬から一時中断しています。その原因は、新たな杭を打ち込む計画地点の地下5m程のところに、自然物なのか人工物なのか正体不明の障害物(埋没物)が見つかったからです。掘削地点を工事に影響のない程度ずらしてみても回避することはできなかったため、今まで使っていた機械では工事を完了できない事態となり、別の方法を模索している状況です。新たな方法について検討される予定ですので、また詳細がわかりましたらこちらでもお知らせ致します。続報をお待ちください。杭打ち工事始まっています(令和4年9月29日)9月下旬からいよいよ杭打ち工事が始まりました。先日出勤時に巨大なクレーン車が建築用地に入る為に歩道を横切っていて、通学途中の学生や出勤中の人たちが足止めされているのを見て、少し申し訳なく思った事務局でした。(出勤時の急ぎたい気持ちはよく分かるので。)その後、現場を通るたびに覗いてみていますが、先ずは建築に必要な機材の組み立てをしていたようです。会館の建築位置決め(地縄)(令和4年9月2日)古い杭も抜き終わり、整地された敷地に地縄が張られた現場において、理事長と事務局が本日会館建築位置の確認に立ち会いました。旧会館と比べると、北側の道(豆福さん側)から少し控えた位置にエントランスが設けられます。この後、9月12日より土留工事及び地盤改良工事が行われ、9月末から10月いっぱいかけて杭打工事が行われる予定です。雨の後の杭抜き作業(令和4年8月18日)今日は朝から土砂降りだったので、会館の建築予定地もぐちゃぐちゃになって、水たまりも出来ています。そんな中でも杭抜き工事は黙々と行われています。杭抜き工事始まりました(令和4年8月3日~)8月2日の地鎮祭・起工式が無事終わり、その翌日から建築現場には早速大きな重機が入って杭抜き工事が始まっています。旧会館の杭をすべて抜き、地ならしをした後9月中には新しい会館の正確な位置決めをして、本格的な杭打ち作業に入る予定です。ちなみにこの記事をアップしているのは8月12日。始め、建築を請け負う積水ハウス(株)、マンション部分を借上げて頂く積水ハウス不動産(株)、賃貸の運営を請け負っていただく積水ハウス信託(株)、建築資金の融資元である十六銀行より総勢25名以上が集い、工事の無事を願って地鎮祭及び起工式が執り行われました。40分も屋外にいたら熱中症で倒れる危険性もあるような暑い日でしたが、テント内では4台の移動式スポットクーラーや扇風機が持ち込まれてフル稼働していたので、なんとか無事に終えることができました。事務局も列席したため式中は写真を撮ることができず、ここに掲載した写真は会場の設営をしておられる時に撮った一枚です。さあ、1年4か月後の完成を目指していよいよ工事の始まりです。新しい会館のイメージ図ができて来ました(令和4年7月21日)元の会館のイメージを継承したレンガ調の外観になる予定です。菊井町交差点方面からの外観イメージ)跡地がほぼ平らになりました(令和4年7月12日現在)会館の跡地は、ほぼ平らになりました。周りに張り巡らされていた簡易壁やシートも大部分がはずされ、見通しが良くなっていたので写真が撮りやすかったです。8月初頭には地鎮祭が執り行われる予定になっています。振動や騒音でご迷惑をお掛けしている近隣の皆様、申し訳ございません。取り壊されました(令和4年6月27日現在)工事現場の囲いの入口が大きく開けられていたので、現場の様子を撮影することができました。建物は跡形もなくなり、がれきの運び出しが進んでいます。工事はこの後地中の杭を抜く作業と新たに杭を打ち込む作業へと進んでいく予定です。実際の建築工事は9月から始まる予定です。梅雨に入っても雨が少なく、ここ数日は真夏の猛暑が続いています。作業をされる方々には熱中症に気を付けて安全に進めて頂きたいです。取壊しが進んでいます(令和4年6月13日現在)菓子会館のすぐ南に位置する仮事務所のベランダから工事の様子が垣間見られます。建物の真ん中あたりから始められた取壊しもかなり進んで、大会議室だったところもほぼ壁だけになっているようです。写真の中央に見えるタンクの向こう側に見えていた菓祖神社のお社もすっかり取り壊されてしまいました。菓祖神社のご神体は4月20日に下遷座祭を執り行った後、和歌山の橘本神社にお預かり頂いています。老朽化で木材が朽ちていたお社は保存を諦め、新館完成後には新たにお社を設置する予定です。仮事務所と工事現場が近いので、取り壊す音や振動が直接感じられ、なんとも感慨深い日々を過ごしています。菓子会館建替え始まりました。4年越しの計画が承認され、新しく建替える事が決まった菓子会館ですが、令和4年のゴールデンウィーク明けからいよいよ解体工事が始まりました。写真は左から5月2日、5月23日、6月2日に撮ったものです。3枚目の写真は周りを覆っている囲いのわずかな隙間から撮ったので、通りすがりのドライバーたちからは不審者だと疑われたかも(~_~;)菓子会館及びその中に入居していた各組合の事務局は4月の終わりから会館のすぐ近くに仮の事務所を構えております。電話番号・FAX番号は変わっておりません。郵便物も前の住所で届くように転送の届け出をしてあります。(月~金)土日祝祭日はお休みです。平日も、事務局は一人体制なので不在にしていることがあります。ご来訪の際には事前にご確認頂けましたら幸いです。