これで、次の工程にいけます。基礎断熱で打ち込んでいますので外側に見えるのが断熱材です。アンカーボルトもしっかりと埋め込まれています。斜めになっているものはありません!!いい基礎です。スリーブには、配管の維持管理をしやすくする部材をいれて、そこから配管をつないでいます。見えますか?こうすることで、配管材のメンテナンスを簡単にして長く保つ建物にしています。基礎天端をナラしています。私はレベラーよりもモルタルでやるのが精度が高いと個人的に思っているので、モルタルで天端均しをします。刷毛引きも同時にやっています。寒いのでなかなか作業がすすまないようで、二日にわけてもいいよと指示してきました。逃げるところしっかりと逃げていたので、左官屋さんが次の日にずれこんでも、他の工程に影響がないので。仕事の段取りってそういうことで、優先順位を決めて作業しておけば今回みたいに、仕事が次の日に伸びそうでも次の相手のはいる箇所をおかしておけば、邪魔せずに工程も伸ばさずに、仕事が次の日できるんです。タイトなスケジュールでないように工程を今回は組んでいるので・・・(雪による影響を配慮して)工夫次第ではこんな感じでこなせます。チームとしてもまとまってきた証拠。