部門システムの導入から15年が経過し、事業内容の変遷にシステムが適合できず、下記の課題が顕在化。管理が手作業となり、精度および工数に問題。債権/債務管理業務においてシステム外での作業が増え、計上漏れ等の問題が頻発。設計ドキュメントが適正に管理されておらず、仕様がブラックボックス化。結果として保守コストが増大。全社プロジェクトに伴って部門システムの大幅改修が必要となり、部門システムの再構築を検討。プロジェクト概要システム化計画立案フェーズと、概要要件定義/ベンダー選定フェーズに分けて実施。システム化計画立案フェーズ(3ヶ月)ITコスト削減および内部統制の観点から「建設部門システムのあるべき姿」を検討。/ベンダー選定フェーズ(3ヶ月)3か月という短期間で概要要件定義、RFP作成およびベンダー選定を実施。部門の扱う商材の特殊性を鑑み、業界ノウハウのある専門コンサルとの協業体制を構築し、検討を推進した。フェーズではITコスト削減および内部統制の観点から「部門システムのあるべき姿」を検討。Top-Down&Bottom-Upの両面からヒアリングを実施し現行業務・システムの課題を整理。システム化計画について経営層と大筋で合意し、システム化予算の獲得に成功。続くベンダー選定フェーズでは業務の独自性からシステム構築費用が高くなる事が懸念されたため、新規ベンダーを含めた入札方式を提案。新旧ベンダー間に情報格差を生じさせない」をモットーに作成されたRFPと、「客観的公平性と、クライアントの要件による重み付け」を反映した選定基準により、価格競争力のある新規ベンダーへの発注を実現。既存ベンダーの提案と比較し大幅なコストダウンを達成。企画・構想から設計・開発、運用までITプロジェクトの総合診療医である私たちがお客様の課題解決の力になります。