地縄張りを行いました基礎工事に向け、地縄を張りました。お施主様も、敷地に対して建物の配置がわかりやすくなります。基礎着工Y様邸、基礎着工しました!敷地の高低差があるため、車が入れるスロープを整備しました。建物の範囲の土を掘り砕石を敷いて転圧しました。鎮めもの地鎮祭でお預かりした鎮め物を砕石の下へ埋めました。防湿シート鉄筋を組む前に砕石を敷き転圧し、平らに締め固めた上に防湿シートを敷きました。これで湿気が上がりにくくなる大切な工程です。基礎の鉄筋が組み上がりました。これから一般の保険検査よりも更に厳しい検査を受けから、コンクリート打設となります。基礎の立ち上がり部分へ型枠を設置しました。この後、型へコンクリートを流し込みます。基礎が仕上がり検査も終え、木工事が入る前に敷地の外部養生を行いました。土や汚れを基礎内部や建物内部に入れないように、養生時から【内履き・外履き】を履き替えつつ作業しています。大工さんの木工事の始まり、土台敷きが順調に進んでいます。床断熱材を入れました土台の間に断熱材を入れました!この後、28mmの合板を敷いて床下地の完成です。他社さんは24mmの床合板を使用しているところが多いと思いますが、より強い建物を提供するためSH-Spaceでは28mmの厚さのものを敷いています。4mmの厚さが違うだけでかなり重量が変わってきますので、施工は大変ですね。上棟しました!1日中晴れ渡る青空の中、粛々と作業は進み無事上棟しました!とても清々しく1年の締めくくりに最高の上棟となりました。Y様、どんどん進んでいく進捗を楽しみにしていてください。外部パネル外周の構造用パネルを貼りました。仮留めなので、これから釘締めを行います。地鎮祭の時、お預かりしたお札を屋根の棟のところに設置しました。気持ちを引き締めて工事を進めていきますね。マグサ設置しています。2023年01月16日サッシが入りました掃き出しのサッシが取り付けられました。建物の中が一気に明るくなりますね。施工完了後に構造の検査を行いました。耐力壁の面々でビスの種類や、打つ間隔等が決められています。内部はというとたくさんの種類がある金物が、各箇所ごとに適正なものが取り付けられているか細かい検査を受けます。第3者の検査も行い厳しいチェック終了。次の工程へと進みます。透湿防水シート外部の防水シートを貼りました。貼り終わったら、シートを留めているタッカーにも全箇所防水テープを貼り、ピンホールからの水の侵入を防ぎます!仕上げ材を貼るまでの間の防水は、これで安心です。2023年02月03日UB断熱材UBの外壁部分に断熱材を入れました。UB施工に支障のないよう先行しての工事になります。床材納品フロア材の納品がされました。FFC処理をお願いしている会社さん経由で配送されてきます。SHでは全棟FFC処理を施した室内空気のキレイな健康住宅を提供しています。】を是非ご覧ください。天井埋込みのため、ボードを貼る前に施工となります。防水下地の検査を行いました。貫通部分も隙間のないように、すべて点検しています。床貼り床の仕上げ材であるフローリングを貼り始めました。貼った後は、養生をしてキズが付かないようにしておきます。当社では床材もFFC処理していますよ。詳しくは、HP内『SH-Spaceの家づくりHealthy』のページをご覧くださいね。2023年02月28日UB設置ユニットバスを設置しました。仕様の確認とキズの有無をチェックし、養生をし汚れ等が入らないようにしています。気密シート屋内の天井・外壁側の壁内に断熱材を入れる作業が終わると、気密シートによって壁内に湿気が入りにくい様にしておきます。建具枠取付1階から石膏ボードを貼り始め、建具枠の取付けも進めています。外壁仕上げ外壁の金属サイディングを貼っています。各部屋の巾木をつけています。当社のお施主様は、スリム巾木をメインに選ばれることが多くとてもスッキリとした仕上げになっていますね。外壁仕上げのサイディングが貼り終わりました。2023年04月12日リビングコーブ照明下地リビングの建築家照明を設置する下地を施工してもらいました。2023年04月13日ガラス引き戸デザイン性に優れた、スマートフレームの引き戸が入りました。ダークブロンズ色のガラスがとてもシックでかっこいいですね。階段室上のFIX室内窓が入りました。開放感抜群の階段室になりますね!照明の映り込みも、美しい空間になる予感です。階段がつきました室内階段を施工しました。内装工事が始まりました。下地処理のパテ入れからスタートです。2023年04月29日クロス貼り仕上げのクロスを貼り始めました!後の工程を考えて1階の部屋から貼っています。2023年05月07日フロアタイル2階のLDKと廊下の床仕上げのフロアタイルを貼り始めました。2023年05月19日クロス完了クロス貼りが完了しました!通常の戸建ての2倍ある建物でしたので、職人さんも頑張ってくれていました。後日、2階キッチン設置となります。2023年05月27日2階キッチン2階のキッチンを設置しました。コの字型のタイプで厨房のようなとても使い勝手の良さそうなキッチンになりました。階段室にオリジナルの鉄骨手すりを取り付けました。この後、お好みのカラーに塗装し、仕上げていきます。鉄骨部分と笠木の塗装を行いました。KN-15のブラックにて塗装し、渋くかっこいい仕上がりになっています。建物のクリーニングを終えました。外構工事アプローチ階段とスロープを造っています。高低差もあるので型枠ブロックという重い頑丈なブロックを使って丈夫にしています。土間完成まであと少しコンクリートを流し込み、しばらくの間立入禁止です!しっかり乾き、固まるまでの辛抱ですね。Y様がセレクトする商材類は、本当に個性的で独創的な感性の塊でした!初めての商材もたくさん使わせていただきました。手に取ると質感がよくわかりたまらなかったです♪長い長いお打ち合わせも、終始楽しそうでスタッフ一同ほっこり。毎回頂く手作りお菓子も、とても美味しかったです。本当に心遣いありがとうございました。楽しい毎日をご家族とともに過ごしてくださいね!今後ともどうぞよろしくお願いいたします。当サイトではCookieを使用します。「プライバシーポリシー」をご覧ください。Cookieを受け入れるか拒否するか選択してください。