2022年12月25日スケジュール管理が必要だね。アローダイアグラム作って。アローダイアグラムって何だ?スケジュール管理でよく使われる図表である、ガントチャートそしてアローダイアグラム。本記事では、アローダイアグラムについて分かりやすく解説していきます。クリティカルパスアローダイアグラムってなに?アローダイアグラムとは、作業の流れと、その作業に要する日数を分かりやすく図にあらわしたものです。上の図がアローダイアグラムですこれ・・・・分かりやすいの?パッと見はわかりずらいけど、見慣れると分かりやすくなります上記のアローダイアグラムは、以下の表をあらわしたモノです。Dそれでは、具体的にアローダイアグラムの作り方を解説していきます。作業A「システム設計」をアローダイアグラムに追加はじめの作業は、作業A「システム設計」です。作業Aにかかる期間は10日間なので、1→は作業A、期間は10日とします。続いての作業は、作業B「プログラミング」です。作業Bに着手するためには、作業Aが終わっていることが条件です。そのため作業Bは作業Aの後に書きます。作業Bにかかる期間は30日間なので、2→は作業B、期間は30日とします。続いての作業は、作業C「データベース作成」と作業D「システム試験」です。作業C、作業Dに着手するためには、作業Bが終わっていることが条件です。そのため作業C、作業Dは作業Bの後に書きます。アローダイアグラムは1つの結合点からは、一つの作業しか引けないので、ここでは点線(ダミー作業)を使用します。作業Cにかかる期間は25日間なので、4→は作業C、期間は25日とします。続いて作業Dを追加します。作業Dにかかる期間は20日間なので、3→は作業D、期間は20日とします。最後に作業E「受け入れ試験」を追加します。作業Eに着手するためには、作業Cと作業Dが終わっていることが条件です。そのため作業Eは作業Cと作業Dの後に書きます。作業Eにかかる期間は10日間なので、5→は作業E、期間は10日とします。これでアローダイアグラムの完成です順を追ってみると分かりやすい!アローダイアグラムで使用する記号アローダイアグラムは、以下の3つの記号を使用して作成します。作業の開始と終了をあわらす記号で、結合点と呼びます。1つの結合点から開始できる作業は一つだけです。丸の中には先頭から順番に数値を割り当てます。作業をあらわす矢印です。矢印の上には作業名、下には日数を記述します。ダミー作業をあらわす矢印です。一つの結合点から開始できる作業は一つだけなので、複数の作業がある場合は、このダミー矢印を使用して開始位置となる結合点に導きます。以下のアローダイアグラムを例に解説します。早く作業できる日時のことをいいます。25日(D)で65日となります。(Fの作業を開始するにはC(10日)、D(25日)、E(20日)の作業が終わっていることが条件です。全体に影響を与えない範囲で、作業の開始をどのくらい遅らせても平気かをあらわす日時のことをいいます。4の作業は、本来ならAの作業(10日)が終わった日から作業を開始することができます。Cの作業(10日)から作業を開始しても全体に影響を与えません。10日(C)で55日となります。4の作業は65日から開始しても全体に影響与えないことが分かりますクリティカルパスクリティカルパスとは、ルート上のどの作業が遅れても全体に影響が出るルートのことをいいます。そのため、クリティカルパス上のルートは日程的に余裕はなく、作業が遅れると問題です。上図のように1→2→3→5→6→7がクリティカルパスであり、最長ルートと同じです。クリティカルパス上にない作業Cと作業Eは、多少の作業遅れ(全体に影響がでない日数)があっても全体の日程には影響しません。クリティカルパス上にある作業A、作業B、作業D、作業Fは作業の遅れが全体の日程に影響します。そのくらい重要なルートとなります。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。ポーティング(英:porting)とは、特定の環境(プラットフォーム)で動作するように作られたソフトウェアを、他の環境(プラットフォーム)で動くように作り変えることです。ソフトウェアは特定のプログラミング言語やOSなど、何らかの基盤となる動作環境に依存していることが多く、基本、別の環境では動作しません。そのため、旧環境で動作しているソフトウェアを、新しい環境でも同じように動作させるためには、新しい環境で動作するように調整したり、コードレベルで作り直したりする必要があります。Reality(アグメンティッド・リアリティー)の略で、日本語では「拡張現実」という意味の言葉です。拡張現実とは、現実世界に仮想世界を重ね合わせて表示する技術のことです。具体的にはスマートフォンなどのカメラで写している映像に、現実には存在しないデジタル情報(CGでつくられた3D映像やキャラクターなどのデジタルコンテンツやデータなど)を重ね合わせ、そのデジタル情報が実在しているように見せる技術です。Reality(バーチャル・リアリティ)の略で、日本語では「仮想現実」という意味の言葉です。具体的には、VRゴーグルなどのVRデバイスを装着することで、360度広がるデジタル上の仮想空間に没入したような感覚を得られる技術です。近年ではこれをさらに発展させて、映像の中を自由に移動したり、ものを動かしたりといった没入感の高い体験が可能になっています。バックエンドとは、サーバーサイドの処理のことです。一般的なWebのシステムはクライアントサーバシステムを採用しており、クライアントとサーバに分れています。クライアントサーバシステムでは、クライアントとサーバで役割分担をしています。サーバはシステムで利用するデータを管理し、クライアントに対して機能や情報を提供します。サーバが提供している情報をクライアントが利用する形態です。フロントエンドとは、利用するユーザーが直接目に触れる部分のことで、Webアプリケーション開発などでクライアントサイドの処理をフロントエンドといいます。一般的なWebのシステムはクライアントサーバシステムを採用しており、クライアントとサーバにわかれています。利用者はクライアント側にある画面を操作し、サーバ側にあるWebサーバにリクエスト(要求)を送信します。デグレードとは、劣化という意味の言葉であり、新しいバージョンのソフトウェアが以前のバージョンより品質が悪くなることをいいます。ソフトウェアに対して機能追加やバグ修正を行ったことで修正前より性能が悪化し、これまで利用できていた機能が使えなくなったり、以前修正したはずの不具合やバグが再発したりすることです。デグレードは、略して「デグレ」と呼ばれることも多いです。デグレードが発生する主な原因はテスト不足です。