基礎杭打設において当初は高水敷での施工の予定としていましたが、信濃川が増水した場合の杭打機の退避の困難性を考慮し、仮締切天端からの施工へと変更しました。11月はその杭打設箇所のヤード造成のため、堤防の一次掘削を行いました。11月は雨に泣かされた月でしたが、最終日はヤード造成が完了したタイミングで見事なドローン日和となりました!11月末の進捗率は15.6%です。大河津建設(株)SDGsへの取組お問い合わせ。