バルコニー床の高圧洗浄です。バルコニー床の高圧洗浄です。駐車場床の高圧洗浄です。1階外壁の高圧洗浄です。次回の工事は8月13日(火)からになります。2024年8月13日(火)今日は鉄部や樋のケレン(目荒し及びさび落とし)やさび止め、屋根の下塗りや補修などを行いました。写真は屋根板金のケレンを行っているところです。唐草と呼ばれリ屋根先水切り板金のケレンです。軒裏換気口のケレンです。オーバーハング水切りのケレンです。シャッターボックスのケレンです。屋根板金のさび止め塗装です。雪止めのさび止め塗装です。唐草と呼ばれリ屋根先水切り板金のさび止めです。軒裏換気口のさび止め塗装です。屋根板金の釘頭のシーリング処理です。破風のジョイントシールの撤去です。プライマーを塗布しています。シーリング材の充填です。充填したシーリング材を均しています。2024年8月14日(水)今日は屋根や付帯部の塗装などを行いました。写真は屋根板金と瓦の間に縁切り材を挿入しているところです。瓦と瓦の間に縁切り材を挿入しているところです。縁切り材で隙間を開けることで、毛細管現象による雨水の吸い上げを防いだり、瓦の裏側にまわり込んだ雨水を効率よく排出することが期待できます。水切りのさび止め塗装です。屋根板金の上塗り1回目です。ローラーでは入りにくい、瓦の突き合せ部分を予め塗装しています。唐草の上塗り1回目です。屋根の上塗り1回目です。軒裏換気口の上塗1回目です。軒樋の上塗り1回目です。明後日に台風が直撃するとの予報を受け、台風前にできる作業を行い、飛散防止用のメッシュシートを束ねるなどの台風養生を行い、台風に備えることとしました。明日、明後日は現場を空ける予定です。2024年8月17日(土)今日は束ねてあったメッシュシート張りや、既存シーリングの撤去、シーリング用の養生などを行いました。写真は既存シーリングの撤去を行っているところです。シーリング用の養生の状況です。2024年8月19日(月)今日はシーリング用の養生の続きやシーリングの打設などを行いました。写真はシーリング目地の底部に絶縁テープを貼り付けているところです。底部を絶縁することで2面接着となり、シーリングの耐久性の保持に役立ちます。プライマーを塗布しています。シーリング材を充填しています。充填したシーリング材を均しています。2024年8月20日(火)今日はシーリングの打ち均しを行いました。写真はプライマーを塗布ししているところです。充填したシーリング材を均しています。今日は配送トラブルで材料が届かなかったので、お昼で撤収となりました。2024年8月21日(水)今日はシーリングの打設の続きや付帯部の塗装、養生などを行いました。写真は軒裏換気口の上塗2回目です。2024年8月22日(木)今日は朝まで降っていた雨の影響で午後からのスタートとなり、養生などを行いました。写真は養生の状況です。シリコン系シーリング材が施されている箇所に専用のプライマーを塗布しているところです。2024年8月23日(金)今日は軒裏や外壁の塗装などを行いました。写真は軒裏の上塗り1回目を行っているところです。2024年8月24日(土)今日は外壁や軒裏の塗装などを行いました。写真は1階部分の外壁の下塗りです。軒裏の上塗り2回目です。2階部分の外壁の上塗り1回目です。外壁の上塗り2回目です。2024年8月25日(日)今日は日曜日ですが、台風の影響を考え、お客様にご相談して、施工させていただくことになり、外壁の塗装、養生の撤去、台風対策などを行いました。写真は1階部分の外壁の上塗り2回目です。1回目は撮り忘れてしまいました。すみませんm--m台風対策として養生の撤去や飛散防止用のメッシュシートの束ね、足場の確認を行いました。明日は弊社の都合により、休工となります。ご理解とご協力、誠にありがとうございます。2024年8月27日(火)本日は悪天候が予想されるため、現場作業は中止とさせていただきました。2024年8月28日(水)本日も現場に伺いましたが、降雨となり中止とさせていただきました。台風の影響でしばらく雨が続きそうです。お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、ご理解とご協力のほどお願い申し上げます。2024年9月2日(月)ようやく晴れて工事再開です!本日は台風対策で束ねてあった飛散防止用のメッシュシートを張り直したり、屋根板金や付帯部の塗装を行ったりしました。写真は破風の上塗り2回目です。屋根板金の上塗り2回目です。2024年9月3日(火)本日は雨天のため、現場作業は中止とさせていただきました。2024年9月4日(水)今日は屋根や付帯部の塗装などを行いました。写真は軒樋の上塗り2回目です。エアコン配管カバーの上塗り1回目です。竪樋の上塗り2回目です。シャッターボックスの上塗り1回目です。屋根の上塗り2回目です。エアコン配管カバーの上塗り1回目です。シャッターボックスの上塗り2回目です水切りの上塗り1回目です。2024年9月5日(木)今日は屋根や付帯部の塗装などを行いました。写真はオーバーハング水切りの上塗り1回目です。エアコン配管カバーの上塗り2回目です。屋根のクリヤー塗装です。屋根の仕上がり状況です。