バルコニー腰壁下のアングルにケレン後、プライマーを塗布しました。上塗りも行いましたが、写真を撮り忘れてしまいました。2024年4月29日(月)今日は養生やケレン、さび止め塗装などを行いました。写真はシャッターボックスのケレンを行っているところです。さび止め塗装を行っているところです。2024年4月30日(火)今日は朝から降雨となり、午後から伺い養生などを行いました。写真は窓の養生の状況です。2024年5月1日(水)今日は養生の続きや下地処理などを行いましたが、10時に降雨となり、撤収となりました。写真は支持金具のケレンを行っているところです。さび止め塗装を行っているところです。施工中の写真を撮り忘れてしまいましたが、シリコン系シーリング材が施されている箇所に専用プライマーを塗布しました。2024年5月2日(木)今日は軒裏や外壁の塗装などを行いました。写真は軒裏の上塗り1回目を行っているところです。軒裏の補修を行っています。今日は軒裏や外壁の塗装などを行いました。写真は軒裏の上塗り2回目です。外壁の上塗り1回目です。次回の工事は5月7日(火)になります。2024年5月7日(火)本日は雨天のため、現場作業は中止とさせていただきました。2024年5月8日(水)今日は外壁の上塗り1回目と2回目等を行ないました。写真は外壁の上塗り1回目を行っているところです。2024年5月10日(金)今日は外壁の上塗り2回目等を行ないました。2024年5月11日(土)今日は屋根の下塗りや付帯部の塗装などを行いました。写真は屋根の下塗りを行っているところです。換気フードの上塗りです。2024年5月13日(月)本日は雨天のため、現場作業は中止とさせていただきました。2024年5月14日(火)今日は乾燥期間を設けるためにお休みとさせていただきました。2024年5月15日(水)今日は屋根の塗装などを行いました。写真は屋根の上塗り1回目を行っているところです。屋根の上塗り2回目を行っているところです。2024年5月16日(木)今日は雨の影響で時間をずらして現場に伺いましたが、弱い霧雨が降ったり止んだりの状況でした。午後から風が強くなるとの予報を受け、飛散防止用のメッシュシートを束ねるなどを行い様子を見ましたが、雨は止まず、残念ながら撤収することにしました。2024年5月17日(金)今日は屋根や付帯部の塗装などを行いました。写真は屋根の上塗り2回目です。バルコニー下のアングルのさび止め塗装です。シャッターボックスのケレンを行っているところです。シャッターボックスのさび止め塗装です。唐草と呼ばれる屋根先水切り板金の上塗りです。