2015.08.26マイクロアンテナ工事マイクロアンテナ架台取替工事が終了しました。1取替え前のマイクロアンテナを見上げています。地上約65mの一番上のマイクロアンテナ架台を取替える工事です。2数回の現地調査で施工方法を練ります。下の駐車場にクレーンを据えて、この方向にブームを延します。3吊上げ用に160tクレーンを使用し、65tクレーンは補助クレーンです。舗装面の養生のため仮設鉄板を敷いてあります。4マイクロアンテナの撤去です。外すボルト下面には落下防護ネットを施してあります。5マイクロアンテナを下します。クレーンと塔上作業員は無線連絡で慎重に作業します。6地上に下りたアンテナです。直径4mのマイクロアンテナです。7塔上で吊荷を待ちます。既設アンテナ架台も下し終えて、新設アンテナ架台を待ちます8新設アンテナ架台を吊上げます。吊荷を旋回させるため架台に手を伸ばしています。9アンテナ架台の取付です。架台をつかまえて向きを合せます。10マイクロアンテナを吊上げます。仮設鉄板が雨で光っていますが、1日で終了させるため作業を急ぎます。11アンテナ吊上げ状況です。風の様子と他のアンテナ方向を遮断しないよう慎重な吊上げです。12マイクロアンテナの取付です。13アンテナの方向調整を終えて完了です。