目地の底部に絶縁テープを貼り付けているところです。プライマーを塗布しているところです。シーリング材を充填しているところです。充填したシーリング材を均しているところです。2024年3月19日(火)今日は残りのシーリングの打ち均しなどを行いました。写真は目地にプライマーを塗布しているところです。シーリング材を充填しているところです。充填したシーリング材を均しているところです。シリコン系シーリグ材が施されている箇所に専用プライマーを塗布しているところです。シリコン系シーリング材が施されている箇所を専用のシーリング材で補修しているところです。唐草のさび止め塗装を行っているところです。2024年3月22日(水)今日は屋根の塗装や鼻隠しの補修、養生などを行いました。写真は屋根の下塗りを行っているところです。幕板の上塗り1回目です。屋根の下塗り2階めです。鼻隠しの目地にプライマーを塗布しているところです。シーリング材を融点しているところです。充填したシーリング材を均しているところです。2024年3月23日(土)今日はあいにくの雨天となり、現場作業は中止とささせていただきました。2024年3月25日(月)本日も雨天のため、現場作業は中止とさせていただきました。2024年3月26日(火)本日も雨天のため、現場作業は中止とさせていただきました。2024年3月27日(水)今日は屋根の補修や養生などを行いました。写真はタスペーサーと呼ばれる縁切り材を挿入しているところです。再度、ひび割れ補修を行いました。2024年3月28日(金)今日は屋根板金の塗装や養生などを行いました。写真は唐草の上塗り1回目を行っているところです。屋根板金の上塗り1回目を行っているところです。釘頭のシーリング処理を行いました。2024年4月1日(月)今日は軒裏の塗装などを行いました。写真は軒裏の上塗り1回目を行っているところです。シーリングを打ち替えた際に模様がなくなってしまった箇所に特殊なローラーで模様をつけているところです。2024年4月2日(火)今日は軒裏や屋根の塗装などを行いました。写真は外壁のひび割れ補修を行っているところです。軒裏の補修を行っているところです。屋根の上塗り1回目を行っているところです。唐草の上塗り1回目を行っているところです。軒裏の上塗り2回目を行っているところです。2024年4月3日(水)今日は雨天のため現場作業はお休みさせていただきました。2024年4月4日(木)今日は外壁の下塗り等を行ないましたが、お昼過ぎから降雨となり、残念ながら撤収となりました。このところ雨が多く、工事がなかなか進まず申し訳ありません。ご理解とご協力をお願い申し上げます。2024年4月5日(金)本日雨天のため現場作業は中止とさせていただきました。2024年4月6日(土)本日は弊社の都合により現場をお休みさせて頂いております。申し訳ございませんが、ご理愛とご協力をお願い申し上げます。2024年4月8日(月)本日は外壁の下塗り等を行ないましたが、昼前から降雨となり、残念ながら撤収となりました。写真は外壁の下塗りを行っているところです。メッシュシートを束ねに伺いました。2024年4月10日(水)今日は本当に久しぶりに文句なしの晴れ!雨の心配をすることもなく外壁の塗装などを行いました。写真は外壁の中塗りを行っているところです。外壁の上塗りを行っているところです。2024年4月11日(木)今日は外壁の上塗りの続きや屋根の塗装などを行いました。写真は外壁の上塗りです。屋根板金の上塗り2回目です。屋根の上塗り2回目です。唐草の上塗り2回目です。雨戸の内側の清掃を行っているところです。雨戸のケレンを行っているところです。2024年4月12日(金)今日は屋根の塗装などを行う予定でしたが、雲行きが怪しかったので中断、その後降雨となり撤収となりました。写真は屋根板金のクリアコートを行っているところです。既存のスマートメーターの台座です。木製のためかなり腐っていました。樹脂製のものに交換しました。2024年4月13日(土)今日は午後からの作業となり、屋根の塗装や雨戸のケレンの続きなどを行いました。写真は屋根のクリヤー塗装を行っているところです。2024年4月15日(月)今日は付帯部の塗装などを行いました。写真は手摺のさび止め塗装です。鼻隠しの上塗り1回目です。軒樋の上塗り1回目です。鼻隠しの上塗り2回目です。軒樋の上塗り2回目です。(ピンボケですみませんm--m)この他、竪樋の上塗り1回目を行いましたが写真を撮り忘れてしまいました。2024年4月16日(火)今日は付帯部の塗装などを行いました。写真は竪樋の上塗り2回目です。通気口の上塗り1回目です。換気フードの上塗り1回目です。手すりの上塗り1回目です。エアコン配管カバーの上塗り1回目です。通気口の上塗り2回目です。換気フードの上塗り2回目です。手すりの上塗り2回目です。幕板の上塗り2回目です。2024年4月17日(水)今日は午後から作業を行い、付帯部の続きや養生の撤去などを行いました。写真は外灯上塗り1回目です。玄関ドア枠の上塗り1回目です。サッシ支持具の上塗りです。外灯の上塗り2回目です。玄関ドア枠の上塗り2回目です。2024年4月18日(木)今日は擁壁の補修や玄関ドアの塗装、清掃などを行いました。写真は擁壁の脆弱塗膜の除去を行っているところです。塗膜が剥がれた個所はワイヤーブラシでケレンしました。玄関ドアのさび止め塗装中です。窓ふき清掃中ですエアコンパテを新設しました。既存のエアコン配管テープの状況です。新たに巻き直しました。玄関ドアの上塗り1回目です。擁壁の補修をモルタルで補修しました。擁壁のひび割れ状況です。2024年4月19日(金)今日は雨戸の吹き付け塗装などを行いました。写真はさび止め塗装です。2024年4月20日(土)今日は雨戸の上塗り2回目や付帯部の塗装などを行いました。写真は玄関ドアの上塗り2回目を行っているところです。