防災行政無線子局の移設が終了しました。1作業前の安全教育と工事打ち合わせです。工法が3パターンのため綿密な打ち合わせを行います。21箇所めの解体です。作業車で装柱設備を撤去しています。3パンザマストの切断解体です。立地条件を考慮して約2m毎に切断解体しています4移設先のマストへ装柱しています。作業車と柱上作業員の連携作業でスピーカーを取付ています5撤去したパンザマスト跡の舗装撤去です。道路に立っていたため、舗装のやり替えが発生します6舗装復旧です仮舗装の後、養生期間をおいてから本復旧です。72箇所目は駐車場の角地に建てます。建柱車で削孔しているところです。写真奥に見えるパンザマスト設備を手前の新設マストに移設します。9既設スピーカーの撤去です。撤去した設備を右奥の新設マストに移設します。10パンザマスト解体中です。この現場は根元から切断して一体で吊降します。11パンザマストの切断です。地上でガス切断しました。この現場は上空を電線に囲まれた狭隘条件下での作業でした。13パンザマストの基礎撤去です。撤去したコンクリートは産廃処理します。143箇所目はこんな場所に建柱します。植木の隙間にオーガ削孔しています。15既設設備を解体中です。道路規制して既設設備をクレーンで吊上げる計画です。16装柱設備を丸ごと移設中です。17仮支線取付中です。根巻コンクリートの養生期間中は4方向に仮支線を付けておきます。根巻コンクリートの養生終了後にマストの仮支線を撤去して完成です。