問18問18図は,実施する三つのアクティビティについて,プレシデンスダイアグラム法を用いて,依存関係及び必要な作業日数を示したものである。全ての作業を完了するのに必要な日数は最少で何日か。正解を表示するイ解説プレシデンスダイアグラム法(PDM法)は、個々の作業を四角で囲み、作業同士を矢印で結ぶことで作業順序や依存関係を表現する図法です。作業同士の関係を表すという意味ではアローダイアグラムと同じですが、アローダイアグラムでは作業を矢印で結合点を丸のノードで示すので、記述方法が根本的に異なります。Start)の依存関係しか表現できませんが、プレシデンスダイアグラムでは「開始」と「終了」を組み合わせた4つの依存関係を記述することができます。FF関係(Finish-to-Finish,終了-終了)「受付が終了したら試験会場への入場を終了する」というように、あるアクティビティの終了が、他方のアクティビティの終了条件になっている関係FS関係(Finish-to-Start,終了-開始)「受付が終了してから試験を開始する」というように、あるアクティビティの終了が、他方のアクティビティの開始条件になっている関係SF関係(Start-to-Finish,開始-終了)「試験が開始されたら受付を終了する」というように、あるアクティビティの開始が、他方のアクティビティの終了条件になっている関係SS関係(Start-to-Start,開始-開始)「受付が開始されたら試験会場への入場を開始する」というように、あるアクティビティの開始が、他方のアクティビティの開始条件になっている関係また「リード」と「ラグ」は、先行アクティビティに対して、後続アクティビティの開始を前倒しや後ろ倒しする制約がある場合にその時間を表すものです。以上を踏まえて、アクティビティ間の依存関係を整理すると次のことがわかります。アクティビティAとアクティビティB・「終了-開始」関係なので、アクティビティAが終了するとアクティビティBを開始できる。・リード2日なので、アクティビティBの開始は2日前倒しできる。→アクティビティBは、アクティビティA終了日の2日前から開始できるアクティビティBとアクティビティC・「開始-開始」関係なので、アクティビティBが開始するとアクティビティCを開始できる。・ラグ3日なので、アクティビティCの開始は3日遅らせる。→アクティビティCは、アクティビティB開始日の3日後から開始できるこのスケジュールを図で表すと、以下のように「12日」が最低所要日数となります。したがって「イ」が正解です。Reserved.▲Pagetop。