このままやとあっという間にジジイや。今日は朝から東戸塚の現場に行きました。基礎を打つための隅出しの準備をしてましたが、今日は職人さんおらんな?と思ったら、今の鋼管杭の高さだと土を出す量が多いので、鋼管杭の頭を継いで高くして、土を出す量を減らすかどうかの打ち合わせしていて、工事がストップしています。北側斜線を問題なくかわせて、構造的に問題ないんやったら、それでええけどな。設計士に確認したら問題なくかわせるということなので、鋼管杭の頭を少し継いで高くすることにします。構造的にも問題ないんやったら、土を出すコストよりも杭の頭を高くするコストの方が低いのであればそれでもええけど、最初からやってくれやとちょっと思いましたが、実際工事を始めると図面と現地の齟齬が出てくるんよね。土台が肝心やから、工事止めても後で良い効果が出てくる方を迷わず選択した方がいいと思うので、そちらにします。