dongori洗面台の取付を1.5倍速にする段取りの極意ポストシェアはてブ送るPocket器具付けは配管工として代表的な作業内容の1つです。その中でも洗面台(洗面化粧台)は、便器と並んで取付けることが多い器具ではないでしょうか。そんな洗面台の取付(新規)が、段取りをしっかりすることで、いきなり付ける場合よりも1.5~2倍の速さになったらすごいと思いませんか?というわけで今回は、取付前にできる限り段取りをすることによって、取付作業を格段にスピードアップする方法をご紹介します。よらず、ある程度まとまった台数を新規に取付けする場合とします。形は湯水混合栓が付いたオーソドックスな物(上写真のような形)です。コーキングは必要か3.やらない方がいいことまとめ1.事前にやっておく基本的なことある程度まとまった台数の取付を想定していますから、現場には何らかの材料置き場や加工場などがあるはずです。搬入した洗面台は、この材料置き場などで「できるだけムダな物を省き組立を行う」ことが基本となります。以下の事項は、取付場所に運ぶ前にやっておくべき、基本的な内容になります。梱包をバラす最近の器具類は、メーカーさんがとても丁寧な梱包をしてくれていますから、梱包をバラすだけでも時間がかかりますし、バラした梱包材も大量になります。必要最小限の梱包材を残し、全てバラした方が良いです。具体的には、下に敷いておけるダンボールと、本体に被っているビニールのみ残せば良いかと思います。注意点としては、取り付けまでに時間が空く場合、風雨にされされてしまったり、誰かに傷つけられてしまったりすることがないようにしなければならないことです。取付けする日の朝などがベストかと思います。集合住宅で各部屋に間配りできる場合は問題ありません。止水栓をねじ込む付属の止水栓とメッキ管とをねじ込みます。場合によっては付属のメッキ管では短いこともありますから、注意しましょう。蛇口を取り付ける付属の蛇口はよほどの理由がない限り、先に取り付けておきましょう。梱包をバラした際のビニールを被せておけば養生になります。巾木分のかき込み洗面台は背壁にビスで固定することがほとんどです。壁には床との境に巾木があり、この部分が厚い木巾木などの場合には、背壁に洗面台が密着しませんから、巾木分をかき込んでおく必要があります。かき込むとは、洗面台の巾木が当たる部分を、シャーパーなどで切り落とすことです。巾木がソフト巾木の場合には、厚みが2mm弱しかありませんから、かき込みの必要はないかと思います。器具の取扱説明書はお客様に渡す大切な資料です。器具が複数になってくると、取扱説明書の管理が煩わしくなってきます。紛失してしまおうものなら、お金をかけてメーカーから取り寄せるなど面倒なことになりかねません。段取りの段階でまとめたり、監督さんに管理してもらったりできるなら、そうした方が良いですね。2.確認しておくべきこと事前に確認しておくことで、取付がスムーズになる点がいくつかあります。以下の内容を確認しておかないと、場合によっては材料を注文し直して後日対応などあり得ますから、確実に押さえておきましょう。給排水の位置は、通常は監督さんが事前に確認してくれています。監督さんとしては位置が分かればいいので、細かいところまで確認してくれないことが多いです。そこで、できれば以下の点についてはもう一歩突っ込んで確認しておきましょう。配管が奥まっていて長いメッキ管が必要ではないか給水、給湯の間隔は適当か排水芯が極端にズレていないかもし給水や排水の位置が適当でなければ、底板の下で配管を転がしたり、特殊なトラップを注文したりといった対処が必要になるかもしれません。その辺りは監督さんに伝え、必要な部材を揃えてもらいましょう。排水トラップと配管の接続方法を確認しておきます。排水アダプタなのか、付属のアダプタを使うのか、クリーンパッキン(サンリーゴム)のみで処理するのかなどです。洗面台を背壁にビスで固定する際に、コンクリート面なのか、木下地なのか、はたまたボード面なのかを確認します。コンクリート面なら、カールプラグやハンマードリルが必要となりますし、ボード面ならボードアンカーが必要となってきます。コーキングは必要か壁の作りによっては、背壁や横壁面との隙間が空きます。その隙間は水の侵入を防ぐために、コーキングで埋めるのが一般的です。コーキングは通常シール屋さん(建築)がやってくれますが、お願いされることもあります。お願いされてしまった場合は、コーキングガンやマスキングテープ、バックアップ材(詰物)は用意しておいた方が良いです。3.やらない方がいいこといくら事前の段取りをすると言っても、状況に応じて”やらない方がいいこと”もあります。背中面や底板への穴開けです。器具芯がバッチリ決まっている場合は大丈夫ですが、10mmでもズレる要素がある場合には、現地で正確に測って穴を開けた方が良いです。まとめ器具付けの中でも洗面台は携わる機会が多いものです。種類がたくさんあるので、数をこなすのが1番のスピードアップにつながりますが、段取りの基本的な内容はどんな種類でも同じです。段取りに時間がかかる分、合計時間は同じだと思われるかもしれませんが、実際には全然違ってきます。他の作業にも追われて忙しい中で、現地で梱包をバラして止水栓をねじ込んでとやるよりは、朝などの余裕がある時にまとめて段取った方がはるかに時間短縮になるのです。このページの内容を参考にして頂き、できる限り器具付けの時間を短縮し、気持ちに余裕を持った作業につなげて頂ければと思います。Twitterでもコアな情報発信しています。洗面台本体または背板(プラ、又はベニヤ)をぶつける↓ヘルメの跡がつく↓ホルソー穴あけてな手順でやってます。思いつきませんでした。次やる時に使わせてもらいます。コメントをキャンセルメールアドレスが公開されることはありません。代表的な3種類のポイントを押さえよう作業効率が格段に良くなる養生のポイントプラスαABOUTこの記事をかいた人dongori配管をこよなく愛する人です。POSTこのライターの最新記事SUS管2023.11.19【ナイスジョイント】施工手順〜ポイント・加工の効率化まで完全理解!基礎2023.11.12【吊りバンドの施工方法】手順や注意点を押さえてスピードアップ!その他配管情報2023.10.28スラブ立ち上げ配管の直し方(給水・排水)台車や高車で破壊されたらビニル管2023.9.10耐火二層管の大口径(200A)の施工についてポイントをまとめるプロフィール『配管工のお役立ちノート』を訪問いただきありがとうございます。記事を書いているdongori(どんゴリ)と申します。このブログは、現役配管工であるdongoriが、日々様々な配管を行う中で役に立つと思った情報や、書籍や資格取得によって得た情報を発信しております。内容は衛生配管に関するものを中心に、空調・ダクト・工具・配管に関する資格など多岐に渡ります。趣味や生活に関することも結構書きます。現場仕事を頑張っている方(特に配管工)やDIY好きな方のお役に立てれば嬉しいです。お願いします!Twitterでも情報発信しています。@dongori_momokidongoriがまとめたnote(ノート)です。2023年5月13日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki私が親方を尊敬している理由の1つに「なぜそうやるか?を伝えてくれること」があります。この超当たり前のことがなかなかできません。けのwebメディアを運営している「楽待新聞」の方からインタビューを受けました。要旨は「大家さんが、予期せぬ配管トラブルを防ぐためにできることはなにか」です。その内容を踏まえた記事がアップされまして、配管工にとっても興味深いものになっていますので、ぜひご一読を。2023年3月31日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki経験が浅い職人が配管した箇所に漏水があった時「未熟」を理由にしてしまうと何も得られません。根本原因のほとんどは人手不足による無理な人員配置、教え方・手順書の不備だから。実際の現場ではタイトな工程の中でこき使われる若手を見ますが、あれでミスをするなという方がムリがあります。2023年2月25日どんゴリ@配管工のお役立ちノート@dongori_momoki酒もタバコもガンガン吸うのに、手工具1つすら買うお金が無いと言い、壊れかけの工具で仕事をしている人がいます。お金の使い方は個人の自由ですが、私はそんな人を職人とは認めません。それで素晴らしい配管をやるならまだしも、寸法すらまともに取れないのですからただのアホ。