昨日は、「飯塚の住宅」の配筋検査でした。構造の黒岩さん、施工を担当して頂いているイコーハウスさん、お施主さんが現場に集合。配筋検査前に指摘していた土間スラブ下の断熱材なども含め、チェックを行いました。本日天気も良く、無事にコンクリートの打設が完了しました。前面道路と敷地内の引込み道路部分の幅員が狭く、大型車が進入できないため、30分おきに10台の小型ミキサー車で、分割してコンクリートを運搬して頂きました。木材の流通を確認したところ、震災の影響で入手困難になっていた24mmの構造用合板も、少しずつ流通しはじめているようです。材料の確保状況などを総合的に判断し決定したいと思いますが、6月末の上棟の予定です。カタチが少々複雑なため、上棟に3日間程の期間を見込んでいます。[模型は着工時に製作した、縮尺:1/50のもの。細かな納まりまで、かなり正確にできています。敷地の形状を活かしながら、周囲の街並みに沿う形に設計することを軸に計画した木造2階建ての住宅。建築全体の形状ありきでダイニングや居室の位置を決めるのではなく、それぞれにふさわしい開口部の方向を考えて配置した居室を棟のように建て、その隙間にできた空間をダイニングにするという手法で、変形八角形の住空間を設計した。不規則な形でありながら、吹き抜けの食卓を中心にした一体感のある空間が、互いの気配で家族を繋ぐおおらかな装置になっている。先週末に「飯塚の住宅」の棟上げが完了しました。この住宅は、三角形の土地の形状から出発して平面が計画されているため、少々複雑なカタチをしています。そのため、棟上げ開始から完了までに3日間かかりました(通常はほとんどの場合、1日で完了します)。当日は、御施主さんのご両親やご親戚の方々や関係者も集まり、上棟式が行われました。旦那さんと奥さんのご両家が一堂に会して食事をする機会はあまりないとのことで、このような節目を口実にみんなが集まることはとても良いものですね。現場には、材料の調達が懸念されていた12mmの構造用合板も納品されており、来週の検査機関の中間検査に向けて作業が進みます。お施主さんが「工事がはじまると逆に家をつくっているという実感がなくなった。」とおっしゃっていました。実施設計や見積り調整の間には、お施主さんも悩まなければならないことがたくさんあったので、無事に工事がはじまった安堵感からくる心境なのかもしれませんね。