基礎の鉄筋が組みあがっています☆本日は離れて撮影しております。いうのは今回の建築現場では車の出し入れに支障がある箇所に電柱が立ってましたので移設工事をお願い致しました(*^^*)2枚目の写真の右側が元の位置、左側が移設後の位置です♪3枚目の写真はちょうど古い電柱を撤去する所です。鉄筋が組みあがっています☆底の鉄筋の下にはスペーサーという四角いブロックが挟み込んであります。本年度の工事はここまでとなります。旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。今年も変わらぬご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。今日は基礎の立上り部分の型枠を組んでいます☆完成すればコンクリートを流し入れます。棟上げです!(^^)!朝・昼・夕と三回撮影してまいりました☆朝は10時過ぎに行ったのですが早くも2階に取掛かっていました。クレーン車で木材を上げて、作業がどんどん進みます♪一日で屋根まで完成します。夕方には作業が終わってましたので内部を撮影しました。足場を組み、養生幕を設置しました!今回の現場は隣地との間が狭いので、サイディングは内張り工法です。筋交い柱が増えてきました♫今日は筋交い柱の材料をご覧下さい。木材に切り込みが入っています。今日は屋内配管工事をしています!1枚目の写真は浴室です。ピンクのホースはお湯、水色のホースは水道です☆2枚目の写真の配管は1階から2階LDKへと繋がっていきます♪ベランダでは防水工事をしています。天井の野縁(格子上に組まれた天井の下地)も施工が終わりました。サイディング2月15日サイディング施工工事が進んでいます♫今日の撮影時には外壁の横面は完了していました☆壁の角を出隅と言うのですが、そこに『役物』と呼ばれる金物を設置します。外壁のサイディング工事が順調に進んでいます♫1枚目の写真ですが、防水透湿シートの上に縦に木材が取り付けてあります。外壁のサイディング取付作業が完了しました♫あとは仕上げだけですね☆ベースはアイボリー、ベランダなどに茶系のサイディングを使用してツートンカラーとなります。屋内は1階浴室にユニットバスを設置しました。電気配線工事が進んでいます♫天井や壁のボードを貼る前に全て配線してしまいます(^o^)フローリングも2階、3階と貼り終わりました。フローリングフローリングの材料です。階段と手すり3月23日クロゼットの扉や居室のドアの取付が進んでいます♫クロスを貼る前にクロゼットの中に棚やハンガーパイプを付けます。本日はあいにくの天気ですが、足場の解体作業をしています☆養生幕が外され、足場を組んでいたパイプなどを外しています。住宅支援策のご案内ご相談・資料請求ご相談予約フォームご来場の場合は、ご予約をお願いいたします。建て替え、リフォームご相談や、新築の設備選びやサンプルのご確認など住まいに関するご相談はどんなことでも構いません!お気軽にご相談ください。Q&Aよくあるご質問はこちら株式会社ハウジーからのごあいさつ株式会社ハウジーは、長岡京市を拠点に、住まいのリフォームや建て替え、新築など、幅広い業務を提供している会社です。私たちはお客様との信頼関係を第一に考えています。丁寧なコミュニケーションと確かな技術で、安心してリフォームや建築のプロセスをお任せください。ハウジーがあなたの理想の住まいを実現するために全力でサポートします。当社は関連企業のハローホーム長岡(ピタットハウス長岡京店)とも提携し、リフォームや建築時の仮住まいのご相談や土地を探しのサポートなど、豊富な物件情報と地域情報をご用意しスタッフ一同お待ちしております。お気軽にお立ち寄りください。Reserved.ネットでお問い合せ電話でお問い合せ。