その4昨晩より減圧をしてありました600Aをすぐに遮断をして、スミ肉キャップを切断です。スリーブ継手をセットし、8台の溶接機にて一挙に溶接が始まります。この時点で1時間ほど早いペースで進んでおりました。約2時間で完了し昇圧・検漏・防食です。すべて完了しましたのが18時でしたので、理想的なタイムスケジュールだったと思います。先日の大阪北部地震もありましたが、ガス工事会社に求められているのが、「耐震性パイプライン」と「ガス導管のブロック化」です。その意味でも、低圧中圧の導管に新しいバルブを設置して、有事の時にしっかりブロック化出来るようにするため、重要なガス施設の工事になります。週ごとの施工になりましたが、安全に完了いたしました。関係各社の皆様お疲れさまでした。