通り(東京狭山線)の車線拡幅工事が、3月末までの予定が終らなくなったと、連絡があり、詳しく聞きました。<工事が遅れた理由>工事を平成23年10月末に発注し、11月下旬には現場に着手する予定でしたが、震災復旧による現場作業員の不足などの理由から現場着手に遅れが生じ、平成24年1月下旬の現場着手となりました。埋設物件(ガス、下水道)の移設に時間を要し工程に遅れが生じました。この為、平成24年3月末の工期が6月末に延長になるとの事。ついてなどざっくばらんに意見交換。埼玉県狭山市中央4-25-4(マルエツの通り、高柳会計さん向かい)090-3310-923404-2936-8834hnkgw@nifty.comお願い↑私を応援して下さっている皆さま。』に参加し、現在1位(2024年11月5日時点)です。