予期せぬ追加工事って?木造住宅は、解体してみないと分からないことが多く、構造材などの傷み具合によっては補修するための追加工事が必要になることがあります。この追加工事でトラブルになることが多いんです。このページでは、木造住宅を解体し予期せぬ事態があったときの対策についてまとめていきます。木造住宅リフォームでは予備予算を計画し予期せぬ追加工事に備える木造住宅のリノベーション(リフォーム)は、契約前に行われる現地調査時には分からなかった事が解体後に判明することがあります。浴室やキッチン周りの湿気などによって、柱や土台・大引といった構造材が傷んでいたりします。構造材の傷みがひどい場合には、補修してなおさないとお家全体が危険な状態になってしまいます。予期せぬ事態が判明した場合には、本工事とは別にそれにかかる補修工事による追加工事が必要になってきます。追加工事に備えて減額案をあらかじめ計画しておくことで、急な予算(プラン)変更・見直しが必要になっても焦ることなく対応することができます。木造住宅のリノベーション(リフォーム)を数多く経験しているリフォーム会社は、現状の状態を確認することで追加工事が発生する可能性や、どの程度の工事費用がかかるのかを予測することができます。追加工事発生後の木造住宅リフォーム計画の流れ以下、構造材の補修など予期せぬ事態が発生した場合の対処についてお伝えしていきます。予期せぬ事態が発生したあとのリフォーム工事の流れどの部分が傷んでいるか必ずクライアント様ご自身も確認すること。リフォーム工事を行っているリフォーム会社に補修に要する工事費の見積をとります。その見積書の説明をリフォーム会社から受ける。(見積書の内容で分からないことがあれば、どんどん質問すること)見積書の内容に納得がいけば、追加工事分の契約を交わす。(本工事の契約とは別に契約を交わすことになります)工事契約を交わした後に補修工事・本工事が進むという流れとなります。この流れの中で一番重要なのは、見積を取り、工事契約を交わすことです。口約束は絶対NGです。口約束の場合は、費用を多く請求されることがあります。見積を取り、工事契約を交わしてください。予備予算の考え方【追加工事を含めた木造住宅リフォーム計画】この予期せぬ事態を想定した提案が非常に上手だなと思うリフォーム会社さんがいらっしゃいます。