外階段を内部階段しました。既存タイル貼りはそのまま残しました。室内側設置工事ゴッツイ階段で新鋼建設さん大変でした。来客されたのが昨年の11月頃だったと思います。築40年近く経っている貸しビル、当時は完成検査受けていない建物。当たり前と言っても過言ではないと思います。その建物をフィットネスジムにリノベーションすると言うので、Iさん無理かもしれませんよと言いました。それでもIさん「できればオープンも来年3月にしたい。いやいや「来年三月までに確認申請出せるくらいですよ」と、ozakoいいました。クリアして、当時の設計通り作られているか?を照明する必要があります。それが『検査済証』です。東京あたりだと200万からすると言う作業。ozakoやっていられないのと毎日設計業務している設計事務所の木村君に頼みました。既存建物の状態、鉄骨材の大きさ等から作業入ってくれました。何とかなりそうと言う回答(検査済証同等)を木村君から頂き概算見積出したのが、3月中旬でした。来たときに、「俺の夢だった」と言ったそうです。「女房曰く」それから用途変更確認申請に入ってもらいました。5月連休明け用途変更審査受理されたと聞きました。内部解体はほぼほぼ完了していました。職人さんをはじめ材料等スムーズに工事捗り、8月28日にはプレオープンできました。電気は発電機でしたが。消防の使用開始届けの再検査9月24日受理されて、9月25日にグランドオープンしました。朝8時までに現場行くの久ぶりに大変でした。最近は町内もしくは近隣市町村渋滞なんてほぼ無しなので。いー意味刺激を頂きました。ましてはIオーナー私と同級生です。55歳すぎて違う事業やるとは恐れ入りました。ozako小澤工務店にご用命頂き、誠にありがとうございました。山梨様のご繁栄をお祈り申し上げます。小澤工務店このブログについてはてなブログをはじめよう!ozakoさんは、はてなブログを使っています。ブログを報告する引用をストックしましたストック一覧を見る閉じる引用するにはまずログインしてくださいログイン閉じる引用をストックできませんでした。再度お試しください閉じる限定公開記事のため引用できません。