セットアップし、他の製品およびアプリと統合する方法をご確認ください。企業管理対象プロジェクトをアジャイル開発プロセスに合わせて設定する方法をご確認ください。プロジェクトで課題の作成、検索、作業を行ったり、プロファイルを管理したりする方法などを説明します。チーム管理対象プロジェクトで作業するチーム管理対象プロジェクトを開始して機能を有効にし、それらを管理する方法をご確認ください。課題を検索する課題の検索、作業への移動、詳細検索の使用、検索結果の操作を実行します。計画内でプロジェクト横断型作業を計画して表示するプラン機能を使用して、複数のチーム、プロジェクト、リリースにわたる作業をプランニングして表示します。フィルターを設定するカードのカスタマイズボードの見積もりと作業の追跡の仕組みを設定します。レポートを確認して理解するこのページは企業管理対象プロジェクトにのみ適用されます。企業管理対象プロジェクトとチーム管理対象プロジェクトの違いに関する詳細。エピックの名前は変更できることに留意してください。この記事の情報は、個別のインスタンスにおけるエピックの呼称に関係なく関連性があります。レポートは、エピックの作業に取り組んでいるチームの進捗状況を表示します。ストーリーで、多数の小さなストーリーに分割できます。このレポートは、ボードで使用されている見積統計に基づいてデータを表示します。レポートを利用する方法の一部を紹介します:チームがエピックに取り組む速さを表示する。スプリント中に追加または削除された作業が、チームの全体的な進捗にどのような影響を与えたかを表示する。過去のスプリントとスプリント期間中の変更に基づいて、エピックの作業を完了するのに要するスプリント数を予測する。以前にエピックレポートを使ってことがあれば、類似性があることに気づくと思います。エピックバーンダウンレポートはスプリントに取り組むスクラムチーム向けに最適化されていて、トラッキングがはるかに簡単に出来るようになっています。選択して、関連するプロジェクトを選びます。ドロップダウンから関連するエピックを選択します。これにより、ボードのフィルターによってボードに設定されたプロジェクトのエピックを選択できるようになります。レポートは動作しません。レポートを印刷するレポートを印刷するには、レポートを表示し、ブラウザーの印刷機能を使用します。横向き印刷には既知の問題があることにご注意ください)。レポートの使用を始める前に、それがどのように動作するかを知っておく必要があります。スプリントの間に完了した作業バーがすべて薄緑色になっている場合、完了した作業の中で元の見積もりがあったものを見分けることができなくなります。この情報を確認するには、バーをクリックして詳細を表示します。スプリント開始時に見積もったエピックの総作業量のうち、エピックに残っている作業。スプリントにもともと含まれず、途中で追加された作業(すなわち、スコープ変更)。水色の部分=スプリントの開始時に初期見積したエピックの総作業量。スプリントの終了時にエピックに残っている総作業量。エピック内に残った総作業量をもとにして計算されます。計算する際に考慮されませんが、残りの総作業量には含まれます。チャートに記載されているベロシティとは異なります。次の例を考えてみましょう。ポイントが残っています。ポイントが完了しました。ポイントのベロシティになります。スプリントとなります。チームのベロシティを計算するときに現在のスプリントの値も数えられますか?チームのベロシティを計算するとき、現在のスプリントを含めないのが普通です。上の例で、現在のスプリントバーの各部分が(予測スプリントのバーのように)灰色表示になっていることが、このことを示しています。例外となるのが、現在のスプリントで完了を予測された以上の作業をすでに完了している場合です。スプリントバーには、完了したスプリントと同様に緑と青の部分が表示されます。完了した作業がベロシティの計算に使用されます。レポートの他の主な機能は、以下の質問と回答で取り上げられています。ステータスからトランジションする、エピックの最初の課題を含むスプリントです。作業はエピックに対して開始されます。エピックのすべての作業が完了したスプリントです。「作業前」または「完了」と見なされる時期が決まります。レポートは、エピックの見積済み課題に基づくことではじめて予測が可能になります。フィールドを設定しなかった場合)。超えた場合、ラベルは赤色になります)。もとにして、エピックの作業の完了見込を予測することになります。実際には、チームが完了しなければならない作業はもっと多く残っているはずです。(見積もりが追加される)エピックに(エピック開始後)追加された課題が再見積される(見積変更される)注意:課題が後のスプリントで再見積された場合、課題が始めに追加されたスプリント内で、スコープの調整が遡って行われます。変更は、変更日の直前に開始したスプリントの一部として表示されます。完了した課題が再オープンされたり、エピックに追加されたり、エピックから削除されると、どのようになりますか?課題がスプリント内で完了し、再オープンされた場合:課題は、以前のスプリントには表示されません。課題がエピックで完了したが、その後エピックから削除された場合:スコープは変更されず、完了した作業はそのまま表示されます。エピックに含められた場合:スコープは変更されません。課題がスプリントで完了したが、エピックに追加されたのはその後だった場合:課題は、もとからエピックの一部であったかのように、レポートに表示されます。レポートに存在しないものと見なされます。ポイントなどに含まれなくなります。コミュニティをご利用ください。