伴う遅延は生じたものの、日程への影響が大きい工程課題を優先着手する等、計画全体でリカバリーを図った。研究開発」では、要素技術開発や量産に向けた蓄電池設計、プロセス検討等を実施、各テーマ基本開発は完了し品質・スケールアップ両面成立に向けた進捗が見られる。2023年度、2テーマを対象にステージゲート審査を実施し、所定の成果が認められたため次のフェーズへ移行する。「蓄電池のリサイクル関連技術開発」では、これまで低コスト回収技術の開発やリサイクル技術のLCA検証等を実施し、今後希少金属の回収技術の高度化実証開発を進める。2023年度、3テーマを対象にステージゲート審査を実施し、所定の成果が認められたため次のフェーズへ移行する。2024年に事業の進捗を踏まえた技術の絞り込みステージゲート審査を実施、事業の継続可否の観点から4テーマのうち1テーマを不通過とした。グリーンイノベーションプロジェクト部会ワーキンググループにおけるNEDO報告はこちら。一部テーマに遅延が見られるものの、概ね計画通り進捗しており、引き続きモニタリングやステージゲートを通して継続的に進捗を確認する。研究開発」では、要素技術開発や量産に向けた蓄電池設計、プロセス検討等を実施中。2022年度、2テーマを対象にステージゲート審査を実施し、所定の成果が認められたため次のフェーズへ移行する。「蓄電池のリサイクル関連技術開発」では、低コスト回収技術の開発やリサイクル技術のLCA検証等を実施中。2022年度、1テーマを対象にステージゲート審査を実施し、所定の成果が認められたため次のフェーズへ移行する。2022年度、1テーマを対象にステージゲート審査を実施し、所定の成果が認められたため次のフェーズへ移行する。グリーンイノベーションプロジェクト部会ワーキンググループにおけるNEDO報告はこちら。