根拠を示す資料』プロジェクト新築の畜舎は仕上よりも、構造や外壁が重視される傾向にあります。家畜用の設備などは別工事で、基礎から建物がメイン工事となるケースが多いのが特徴です。詳細図面が無いまま工事がスタート基本図面は、もちろんあったのですが詳細な仕上図がないまま、請負金額優先で工事が着工となってしまいました。元請け会社も困っており、どのように施工するのかは「走りながら考える」という状況でした。図面に記載されていない工事は追加なのか今回は、図面にない工事は追加工事なのか?それとも含まれているのか?が課題となりました。事前に追加見積を提出したのですが、その根拠を示さなくてはならなくなり、資料として作成させていただきました。