サイトに追加する方法を学び、データのクエリやチャートの作成に必要なものをご確認ください。接続する接続したアトラシアンのデータと外部データを接続して管理する方法を確認します。データの分析を開始します。データを視覚化する組織のデータによってインサイトに満ちたチャートやダッシュボードの作成方法を確認します。よるクエリの作成方法やグラフを作成するためのデータの変換方法を確認します。チームメイトがコメントを残せるようにチャートやダッシュボードの共有方法を確認します。権限を管理するリソースを必要とするユーザーにリソースへのアクセスを許可する方法を確認します。アクティビティの監視方法を確認します。スコープの変更、担当者ごとの作業負荷などのメトリックを含む、複数のスプリントの概要が表示されます。ポイント、課題に費やされた実際の時間、または時間の見積もりのいずれかを表示できます。課題に費やした実績時間と見積時間の値は日数に変換されます。カテゴリに移行すると、課題は完了したとみなされます。スプリントの開始前に完了した課題も、完了した課題数に含まれます。エピックとサブタスクはチャートから除外されます。ダッシュボードのコントロールダッシュボードを設定するには、次のコントロールを使用します。サイト特定のサイトでフィルタリングする「ドロップダウン」コントロール。プロジェクトを指定するための「ドロップダウン」コントロール。スプリント開始日の範囲チャートをフィルタリングして選択した日付範囲内に開始されたスプリントに関連するデータを表示する「カレンダー」コントロール。測定タイプダッシュボード全体で使用される測定単位を変更するための「ドロップダウン」コントロール。課題タイプこのダッシュボードで注目する特定の課題タイプを選択するための「ドロップダウン」コントロール。このコントロールをリセットすると、チャートにはあらゆるタイプの課題が表示されます。課題ラベルを選択するための「ドロップダウン」コントロール。課題担当者を選択するための「ドロップダウン」コントロール。スプリントスプリントを選択するための「ドロップダウン」コントロール。ポイント)、課題タイプ、ラベル、担当者、スプリントで、ダッシュボードのすべてのチャートをフィルタリングできます。このセクションには、次のチャートが含まれています。スプリントの合計数ダッシュボードに表示されるスプリントの数。コミットメントスプリントあたりの平均コミットメント。このグラフには、スプリントあたりの平均完了率が表示されます。スプリントの繰り越しスプリントごとのスプリント繰り越しは、以前のスプリントから持ち越された作業負荷として定義されます。キャリーオーバーが表示されます。割ったものとして定義されます。このグラフには、スプリントごとの平均スプリント繰り越し率が表示されます。担当者ごとの作業負荷このグラフには、担当者あたりの平均作業負荷が表示されます。サイクル期間は、完了した課題についてのみ計算されます。タイムは、完了した課題についてのみ計算されます。スコープの差分として定義されます。このグラフには、スプリントごとのスコープ変更の平均値が表示されます。スプリント開始時のスコープで割った値として定義されます。このグラフには、スプリントごとの平均スコープ変更率が表示されます。スプリントの概要このセクションには、次のグラフが含まれています。コミットメントと完了このグラフは、コミット済みの作業と完了済みの作業を表示します。カテゴリに移行すると、課題は完了したとみなされます。完了した作業をコミットされた作業で割った完了率も示されます。キャリーオーバーされるワークロードのパーセンテージも示されます。これは、キャリーオーバーワークロードをコミットされたワークロードで割った値として計算されます。スコープの変更このグラフは、スプリント開始後のスコープの変更を表示します。追加されたスコープと削除されたスコープが表示されます。このチャートにはスコープ変更の割合も表示されます。これは、スプリント開始時のスコープの変更の総変更をスコープで割った値として計算されます。人あたりの作業負荷このテーブルには、特定のスプリントにおける担当者ごとの作業負荷が表示されます。未割当の課題はこのチャートから除外されます。カテゴリーに分類して表示します。タイムとサイクル期間も表示されます。(日数)、スプリント目標など、スプリントに関連する詳細が表示されます。詳細テーブルこのテーブルには、選択したスプリントの課題について、次の列が表示されます。課題にハイパーリンクされている課題キー。その課題に直接移動できます。(課題が削除されたスプリントは含みません)。このメトリックを使用すると、あるスプリントから別のスプリントに引き継がれる課題を確認できます。コミュニティをご利用ください。