セットアップし、他の製品およびアプリと統合する方法をご確認ください。企業管理対象プロジェクトをアジャイル開発プロセスに合わせて設定する方法をご確認ください。プロジェクトで課題の作成、検索、作業を行ったり、プロファイルを管理したりする方法などを説明します。チーム管理対象プロジェクトで作業するチーム管理対象プロジェクトを開始して機能を有効にし、それらを管理する方法をご確認ください。課題を検索する課題の検索、作業への移動、詳細検索の使用、検索結果の操作を実行します。計画内でプロジェクト横断型作業を計画して表示するプラン機能を使用して、複数のチーム、プロジェクト、リリースにわたる作業をプランニングして表示します。フィルターを設定するカードのカスタマイズボードの見積もりと作業の追跡の仕組みを設定します。一部としてのみ利用できる高度な計画機能について説明します。自動スケジューラーは、課題の詳細で計画を作成します。この計画は、正確なニーズに合わせて調整できます。これを実行するために、自動スケジューラーは、課題に割り当てられた日付、課題の見積もり、チームのキャパシティとベロシティ、課題間の依存関係など、さまざまな値の調整を行います。つの側面ではなく、むしろあらゆる側面を総合的に捉えます。して、ステータスが「作業前」または「進行中」であることが必要です。課題のステータスが「完了」である場合は、自動スケジューラーによって無視されます。列の課題を選択することで、自動スケジューラーによる処理の対象となる課題を選択できます。何も選択しない場合は、自動スケジュールがプラン全体を対象として機能します。既定では、ユーザーが日付を設定したかどうかに関係なく、自動スケジューラーによって計画内のすべての課題がスケジュールされます。スケジュールされている課題を自動スケジューラーから除外するには、自動スケジューラーで上書きできる課題を選択する必要があります。自動スケジューラーの設定方法をご確認ください。これ以外にもさまざまな機能をご利用いただけます。このページでは、以下のトピックについてご説明します。スプリントを処理する仕組み自動スケジューラーが締め切りとキャパシティ間で調整する仕組み自動スケジューラーが日付を処理する仕組み課題をスケジュールする際、自動スケジューラーでは予測が定義されていない場合に課題の開始日と終了日を確認します。日付がない場合、自動スケジューラーではスプリントの割り当て状況を確認して、それらの日付を割り当てます。スプリントの割り当て状況や割り当てられた日付がない場合、自動スケジューラーではそれらがリリースに含まれているかどうかを確認し、リリースの日付を割り当てます。自動スケジューラーがキャパシティを割り当てる仕組みキャパシティを割り当てるには、課題の見積もりが必要です。見積もりのない課題でも、日付どおりにスケジュールされる可能性はありますが、キャパシティの計算には含まれません。自動スケジューラーは、スプリントのキャパシティを先着順で割り当てます。優先順位は次のとおりです。タイムラインに定義されている課題ランク自動スケジューラーは計画の一番上から開始して、課題のランキングに基づいて下がっていきます。ランクの高い課題が最初にスケジュールされます。課題のランキングの詳細をご確認ください。レベルでのみ見積もりを行い、計画にはロールアップ値を表示することをお勧めします。その理由は以下でご説明します。これらの主要な要素以外にも、自動スケジューラーは他の計画データも考慮します。自動スケジューラーはこうした課題を無視します。つのタスクに取り組めると想定します。これは、エピック以上の階層レベルで作業する場合は当てはまりません。プランにエピックレベル以上の見積もりの課題が含まれている場合、自動スケジューラーは、全員が同時に作業できることを前提としているため、チームの完全なキャパシティに応じて課題をスケジュールします。つのスプリントを割り当てます。レベルでのみ見積もって、計画にはロールアップ値を表示することをお勧めします。スプリントを処理する仕組みこれは、スプリントが予期せずオーバーブッキングされる一般的な要因となります。スプリントを処理します。スプリントの課題を再スケジュールしません。スプリントの課題の値は自動スケジューラーによって上書きされません。スプリントで上書きされます。自動スケジューラーの設定方法をご確認ください。自動スケジューラーがキャパシティを処理する仕組みこれは、スプリントが予期せずオーバーブッキングされる一般的な要因となります。自動スケジューラーは、キャパシティ配分アルゴリズムに基づいてキャパシティを処理します。プラン機能におけるキャパシティの配分方法の詳細をご確認ください。コミュニティをご利用ください。