「プロジェクト管理をしようとしても、中々計画通りにいかない」「プロジェクト管理に手間がかかり、社内で定着しない」「自社のプロジェクトの状況を可視化するためには、具体的にどのような手段を選べばいいかわからない」このように悩まれている担当者の方も多いのではないでしょうか。プロジェクト管理といってもCCPMやウォーターフォール、WBSなど様々な手法があります。この手法の特徴や適切な活用方法をしっかりと押さえておけば、社内でスムーズにプロジェクト管理を行うことが可能です。プロジェクト管理で失敗しないよう、本記事ではプロジェクト管理の手法や流れ、プロジェクト管理がうまくいかない要因について詳しく解説いたします。本記事を読めば、プロジェクト管理の手法や流れを正確に理解でき、計画倒れせずに管理できるようになります。役割の明確化バッファを想定した進行管理チームのコミュニケーションの円滑化プロジェクト管理するための方法エクセル(テンプレート)プロジェクト管理ツールプロジェクト管理ツールの選び方3つまとめプロジェクト管理とは、プロジェクトを達成させるために計画の策定・実行をすることプロジェクト管理とは、プロジェクトを決められた条件で達成するために計画を立て、その計画がうまくいくよう管理する活動です。プロジェクトを遂行するためには、プロジェクトマネージャー(PM)が中心となって計画を立てたり、進捗状況の確認や場合によっては軌道修正が必要だったりします。プロジェクト管理を行う目的は、「決められた要件でプロジェクトを達成する」ことと、「プロジェクト達成によって利益の最大化を図る」ことです。決められた期限や予算内でプロジェクトを達成するためには、適切にプロジェクトを管理しないといけません。プロジェクトの利益を最大化させるために、できるだけ無駄なコストや人員を省き、効率よく進める必要があります。そのためには、適切なプロジェクト管理が鍵を握ります。プロジェクトを達成するために「ヒト・モノ・カネ・情報・時間」を適切にコントロールしなければならないプロジェクト管理をする上で重要なのは、プロジェクト関わる「ヒト・モノ・カネ・情報・時間」を適切にコントロールすることです。具体的に、ヒト・モノ・カネ・時間・情報は以下のような情報に該当します。時間...プロジェクトを達成するために要する時間やスケジュール配分プロジェクト管理と似たような言葉で「タスク管理」とありますが、目的や範囲が異なります。タスク管理はすぐに取りかかれる作業のことを指しますが、プロジェクト管理はこの作業が複数集まった大きな計画のことを言います。プロジェクトは長期的にかつさまざまなリソースを使って進行しなければいけないため、徹底して管理することが重要です。参考:【2022年最新版】ビジネス向けタスク管理ツール53選を徹底比較プロジェクト管理で扱う情報一覧プロジェクト管理を行う際には、次のような情報を扱います。説明した通り、プロジェクトは「ヒト・モノ・カネ・情報・時間」など様々な情報をコントロールしないといけないため、これらの情報の一元管理が必要です。情報が多いと複雑になり、万が一遅れや作業漏れが発生しても気づけないことがあります。それを防ぐためには、プロジェクトの状況が可視化できる管理体制でないといけません。参考:工数管理とは?管理に失敗しないための方法とおすすめツールを紹介プロジェクト管理の代表的な5つの手法プロジェクト管理と言っても、分析や進捗管理で用いられるフレームは多岐にわたります。ここでは、プロジェクト管理で用いられる代表的な手法を紹介します。Structure)とは、プロジェクトを構成する各タスクを細分化する手法です。プロジェクトを達成するために必要な作業を割り出せるため、必要なリソースを明確にすることができます。作業の内容を分解した手法であるため、WBSだけでスケジュール管理や工程管理をすることは難しいです。そのため、スケジュール設定に適しているガントチャートなどの手法とセットで活用するといいでしょう。chart)とは、プロジェクト管理におけるさまざまなタスクの進捗状況を管理する表です。縦軸に作業項目、横軸には日時をとり、各プロジェクトのために必要な作業時間を色付きの横棒で図示します。ガントチャートを作成することによって、各プロジェクトに必要なタスクや現実的に実現できそうかどうかを把握することができます。横棒が集中している日付けがあった際に、タスク過多になって遅延が発生する可能性があるため、可能な限りほかの日付けに分散するなどの対策を行うことが可能です。ガントチャートを作成しただけでは工数の把握がしづらいため、スケジュールが適切に設定されないというケースもあります。その場合は、WBSなどのタスクを可視化できる手法も合わせて取り入れるようにしましょう。タスクの相互関係が見えないというデメリットもあるため、タスク工程の依存関係が可視化されるPERT図も活用するといいでしょう。参考:無料で使えるプロジェクト管理ツール6選と新人PMが覚えたい管理のコツ【2023年最新版】ガントチャート作成ツールおすすめ15選を比較ウォーターフォールウォーターフォールとは、作業内容を明確なフェーズに分割し、上から順番に進めていくプロジェクト管理手法です。前のフェーズが終わり次第、次のフェーズに移るといった流れで進めます。ウォーターフォールは最初の段階でゴールや仕様を明確にするため、最初から要件定義が決まっているシステム開発の現場で活用されることが多いです。メリットは、各フローが完了したら次のフローへ移るといったシンプルな流れなので、進行がわかりやすいです。その一方で、後工程へ移ったにも関わらず、追加要件が発生するとやり直しが発生するという手間がかかります。現在のフェーズだけやり直すということはできないため、出戻りや仕様変更が発生する可能性があるプロジェクトは向いていないといえます。参考:アジャイル開発における工数見積もりの手順と具体的な方法PERT図PERT(パート)図とは、プロジェクトのタスク間にある依存関係を可視化するための手法です。プロジェクトのタスクを洗い出し、依存関係にあるタスクをつなぎ合わせてマッピングを行います。することで、複数の要素で成り立つプロジェクトの工程をキレイに整理することができます。PERT図によって最も長い工程(クリティカルパス)を明確にすれば、現実的に納期までに完了できそうかどうかを判断しやすいです。プロジェクト全体の流れを可視化することはできますが、進捗状況を管理するのには向いていません。プロジェクトの工程が複雑であればあるほど作成が難しくなるため、小規模なプロジェクトで活用してみるのがおすすめです。Management)とは、プロジェクトのタスク納期をできるだけ短縮し、バッファを設ける手法です。プロジェクトの各工程をできる限り期限を早め、捻出したバッファ分を万が一遅延が起きたときの予備日程として一元管理します。万が一プロジェクトに遅れが生じたとしても、そのバッファ分を割り当てることで最終的に納期まで間に合うように調整することができます。CCPMのメリットは、プロジェクト全体に影響を及ぼすタスクを可視化することができるため、優先して着手すべきタスクを把握できることです。CCPMのバッファの残り具合を可視化できるため、遅れ具合を判断することもできます。バッファを捻出する余裕がないほどの短期のプロジェクトには向いていない手法なので、開始〜納期まで30日以上あるような長期のプロジェクトで活用するようにしましょう。プロジェクト管理の流れプロジェクト管理は次の4フェーズで成り立ちます。ここでは各フェーズの特徴について解説します。1.準備フェーズ準備フェーズは、プロジェクト納期や予算、目標などの、プロジェクトの前提条件を確認・設定するフェーズとなります。チーム内だけではなく、クライアントや提携企業などのプロジェクトに関わるメンバーと、目標達成に向けて入念にすり合わせを行うことが重要です。前提条件を設定する際は具体的な数字を入れるようにしましょう。数字を入れることで、目標を達成できたか・できそうか判断することが可能です。2.計画フェーズ計画フェーズは、準備フェーズで設定された前提条件を元に、実行スケジュールや予算消化、タスクの振り分けを考えるフェーズとなります。プロジェクト管理の中でも、この計画を立てるフェーズはとても重要です。必要なタスクやリソースが曖昧だったり、現実的に難しいスケジュールを立ててしまえば、計画倒れでプロジェクトが完了できなくなります。そのため、現実的に実行できそうなスケジュールと、それにともなって必要なタスクと人的リソースを確保できるように正確に計画を立てましょう。3.管理フェーズ管理フェーズは、計画フェーズで定めた事項が当初計画から乖離していないか、計画通りに進行しているかをモニタリングするフェーズとなります。当初計画よりも遅延している場合には、追加リソースを投下したり、タスクを進める順序を入れ替えたりし、スケジュール通りのプロジェクト達成を目指します。管理フェーズでは、計画通りに進んでいるか遅延が発生しているか、すぐに気づけるような体制であることが重要です。業務遂行で忙しくても、プロジェクトの進捗状況が可視化できるよう整備する必要があります。4.クローズフェーズクローズフェーズとは、プロジェクトの成果(成果物)が、事業運営上役に立ったのかといった効果検証を行うフェーズです。情報システムの場合には、情報システムの費用対効果を満たしているかなどの検証を行います。プロジェクトを長期間行ってきた中での改善点やよかった点を関係者と共有し、次回に活かすための場にもなります。プロジェクト管理に失敗する5つの要因プロジェクト管理の成功は、事前に決められた期日内、予算内で決められた品質で依頼主に成果物を納品できることでしょう。プロジェクト管理を行う上で上記が満たされていないものは、プロジェクト管理に成功したとは言えません。ここでは、プロジェクト管理に失敗する要因についていくつかご紹介します。参考:「工数見積もりの精度が低い」を解決する5つのコツと見積手順を解説!目標設定がはっきりしていない目標設定が曖昧なプロジェクトは、やるべきタスクがはっきりとせず、進行しづらくなってしまいます。プロジェクト管理をする上で、誰もが理解できる具体的な目標を設定することが必須です。具体的な目標にするためには、期限や予算、メンバーの人数などの数値を明確にしましょう。プロジェクト成功の評価基準にもなりえるため、抽象的な目標設定は避けるようにしましょう。プロジェクトが肥大化している(スコープクリープ)プロジェクトが進行するにつれ、当初の目的を超えてプロジェクトが肥大するケース(スコープクリープ)も失敗の要因となります。エンタープライズたとえば、計画を立てた段階から成果物や製品の特徴が増えたり、進行途中で顧客が求めるニーズが変わって要件が変更することなどが該当します。このようにもともとの計画になかった要件が発生した場合、リソースも足りず対応が追いつかなくなり、スケジュールが遅延する可能性が高いです。プロジェクトを進行中に何かしらの変更が起きることは珍しくはありませんが、できるだけ遅延を防ぐためには、その変更によってどれぐらいスケジュールに影響するか確かめてから判断する必要があります。発生した場合でも、プロジェクトの責任者に相談し、承認を得てから取り組むようなフロー構築をしなければなりません。リソースが不足しているプロジェクトで利用できるリソースが不足していれば、遅延やミスが起こりやすいです。ここで言うリソースとは、ヒト・モノ・カネ、情報、時間全てを対象としています。確保しているリソースが、必要な基準に届かないまま無理に進めようとしても失敗に終わります。そのため、計画時に勘や曖昧な予測でリソースを割り出さず、過去のプロジェクトから分析し、目標達成のために必要なリソース分がどれぐらいになるか算出しましょう。コミュニケーションが不十分プロジェクトチーム内のコミュニケーションが不十分な場合もプロジェクト管理は失敗しやすくなります。これは個別タスクの進め方がチーム内で共有されていなく、結果としてプロジェクト進捗が遅れてしまう状況などを指します。プロジェクトの規模が大きいと関わるメンバーも多いため、プロジェクトを完遂させるためには連携が必要です。チャットやメールなどのコミュニケーションツールを使って、プロジェクトに関するやり取りをこまめに取るようにチーム内でルールを設定しましょう。情報の透明性が不十分プロジェクト内で共有している情報の透明性が不十分なケースも失敗に繋がりやすくなります。一部のメンバーにしかプロジェクト関連のドキュメントが見れなかったり、進捗状況が確認できない場合があります。プロジェクトを進める際には、各プロジェクトメンバーが同程度の情報閲覧ができ、情報格差のない状況を作り出すことが大切です。漏れなくプロジェクト管理するための5つのポイントここでは漏れなくプロジェクト管理を行うためのポイントについて解説します。明確な目標設定プロジェクト全体の目標は、明確な指標を設定することが大切です。次の4つの原則に基づいて目標設定するようにしましょう。期限がある関連性があるたとえば、「〇月〇日までに、Aのサイトの離脱率を△%までに減らす」のように、具体的な数値や期限が入っている目標であれば、やるべきことが明確になりやすいです。抽象的な目標にしてしまうとやるべきことが不明瞭になり、かえって無駄なタスクに着手してしまう可能性があるため注意をしましょう。計画に対してやるべきことのリスト化プロジェクトの計画策定のタイミングで、必要な要素やタスクを全て洗い出し、リスト化しましょう。WBSのように、目標に対して必要なタスクを細分化する手法を使えば、必要な作業が明確になりやすいです。この段階で細かく洗い出すことができれば、想定よりも必要な作業が多くてリソースが枯渇することを防ぐことができます。各メンバーのプロジェクトチーム内での役割を明確化することは重要です。これは役割を明確化しておくことで、タスク実行の重複を未然に防ぐことができます。プロジェクトを遂行する上ではマネジメントをする責任者が必要です。プロジェクト全体が何事もなく進んでいるか随時確認し、遅れが発生しそうな場合はすぐにアラートを出すなど、重要なポジションですので、あらかじめ担当を決めるようにしましょう。各タスクの終了期限を設定する際には、必ず数日のバッファを設けることが不可欠です。プロジェクトが計画通りに進むことはほぼ起こりえず、ほとんどの場合、何かしらのアクシデントが起こり遅延します。1つのタスクが遅れると次のタスクにも影響が出ることも想定されるため、余裕を持ったスケジューリングを心がけましょう。チームのコミュニケーションの円滑化プロジェクトチーム内でのコミュニケーションも重要です。チーム内で十分なコミュニケーションが取れているチームの場合には、取り組んでいるタスクに関する些細な情報ですらチーム内で共有できるため、タスクの期日遅延が起こりにくくなります。活発なコミュニケーションはチームに活気をもたらし、プロジェクト進行の効率を高めることに繋がります。そのためには、プロジェクトに関するやり取りが行える専用のツールを導入したり、定期的なミーティングを開催するなど、コミュニケーションが途絶えない環境に整備しましょう。プロジェクト管理するための方法プロジェクトを管理するための方法には、エクセルやスプレッドシートなどの表計算ソフトのテンプレートを活用した方法と、専用のプロジェクト管理ツールを利用する2つの方法が存在します。ここでは各管理ツールの特徴について詳しく解説していきます。エクセル(テンプレート)エクセルのプロジェクト管理テンプレートは、マイクロソフトが公式に出しているテンプレートや、別の企業が独自に出しているテンプレートが該当します。エクセルには使い勝手の高いテンプレートが多いため、一から作成するよりは比較的簡単に設計することができます。プロジェクトは複数のメンバーで進行することが多いため、二重登録もしくは入力ミスが起きる可能性があります。エクセルの場合、データの整合性や作業漏れなどのミスをチェックする仕組みがないため、扱いづらくなりがちです。複数人で同時編集ができないため、データ集計にも時間がかかってしまいがちです。そのため、関わるメンバーが少人数のプロジェクトの場合はエクセルテンプレートでも問題ないですが、そうでない場合は「プロジェクト管理ツール」の導入をおすすめします。現時点でエクセルを使っていて、適切にプロジェクト管理できていないと感じている場合は、導入を検討してみましょう。smartsheetプロジェクト管理ツールプロジェクト管理ツールとは、プロジェクトで必要となるガントチャートやWBSなどの各種分析ツールが搭載された専門アプリケーションを指します。プロジェクト管理に必要な機能が一括管理できることから、社内での情報共有の質がエクセルよりも高くなります。複数のメンバーがいても同時編集できたり、気になる箇所はコメントしたりなど利便性が高いため、より効率的にプロジェクト管理を行うことが可能です。プロジェクト管理の際に、スケジュールやリソース、工数の調整に手間がかかっており、漏れなくしっかりと管理をしたい場合はプロジェクト管理ツールを導入しましょう。プロジェクト管理ツールの選び方3つプロジェクト管理ツールを実際に導入するとなった場合に、次の3つの観点から選ぶことをおすすめします。使い勝手がいいかプロジェクトに必要な機能があるか事実通りの進捗入力ができそうかプロジェクト管理ツールを選定する際にとくに重要なのが、プロジェクトメンバー全員が問題なく利用できるかです。機能が豊富だったとしても、どこを操作すればいいかわかりづらい場合、プロジェクト管理が定着しない場合があります。そのため、ITツールの操作が苦手な方でも直感的に作業できるような、プロジェクト管理ツールを選ぶようにしましょう。ツールによって備わっている機能が異なるため、自社にとって最適な形で管理ができるかどうかも見極めることが必要です。上記で紹介したガントチャートやWBSなどのプロジェクト管理機能だけではなく、ツール内でメンバーと情報共有やコミュニケーションが取れるツールがあります。「メンバー間で適切に情報が共有されていない」という課題があった場合、このような機能を持つツールを選ぶといいでしょう。参考:工数管理ツールの18選を徹底比較!選び方のポイントも解説まとめプロジェクト管理とは、プロジェクトを計画通りに完了させるため、関わるヒト・モノ・カネ・情報・時間を適切にコントロールする活動を指します。タスク管理とは違い、複数人が関わってプロジェクトの進捗状況やメンバー間で連携を取る必要があります。情報が複雑になりがちなので、漏れやトラブルを防ぐためにはプロジェクトの状況を可視化できるような管理体制にしなければいけません。具体的な管理方法として、エクセル(テンプレート)やプロジェクト管理ツールの使用が挙げられます。エクセルはプロジェクトの規模が大きくてメンバー数が多いと、管理がしづらくなります。大規模で複雑なプロジェクトでもスムーズに管理するためには、プロジェクト管理ツールの導入がおすすめです。Technologies株式会社に入社。2024年10月31日ソーシャルメディアFacebookFeedlyコメントコメントをキャンセル次回のコメントで使用するためブラウザーに自分の名前、メールアドレス、サイトを保存する。【パターン別】エクセル集計の4つの方法。LISKULについて検索:。