「いい家」の本シリーズ・新「いい家」が欲しい。・だから「いい家」を建てる。大安の本日、T様からご契約をいただきました。築年数約45年の家も解体が近づいています。綺麗に手入れされたお庭を拝見すると、お家への愛情を感じます。解体される家の歴史や思いも込めて、しっかりと建てさせていただきます。2019年02月01日ショールームへ本日はシステムキッチンやユニットバス等の色決め、仕様の確認のため、TOTOショールームへ。上手に取り外し、新しい家に使われるまで横田建設の倉庫で大切に保管します。本日より解体工事が始まりました。30数年前程の家の場合、内部結露によってグラスウールが垂れ下がっていたり、水廻り近くの木材が腐っていることが多々あります。約45年前に建てられたT様邸は(一般的な当時の仕様として)断熱材が入っていない為、構造材が腐食している部分はありませんでした。その分、寒かったり暑かったりと色々お悩みがあったと思いますが、長い間ご家族を見守ってきたお家に感謝です。終わり、更地になりました。次は地盤調査が行われます。本日は地盤調査が行われています。連日の雨が嘘のような快晴の3月5日。本日は地鎮祭が執り行われました。着工に先がけ、本日は仮設電気を設置中です。こちらは儘田(ママダ)電業さん。横田建設とは約40年前からのお付き合い・・・私はまだ幼稚園児でした。2019年03月15日TDY本日はTDY東京コラボレーションショールームへ。TOTOの水まわり、DAIKENのフローリングや内装ドア、YKKAPの窓や玄関ドア等を一度に見ることができます。結果、要補強工事の判定。これを受けて、本日は4.5~5.0mの鋼管杭を計36本打設する地盤補強工事が行われています。本日は遣り方工事が行われています。石田も補助として参加。地鎮祭の際、お預りしていた鎮物。建物の中央と東西南北の端の位置に埋めます。根切り本日から基礎工事が始まりました。建物外周部の根切りから。捨てコンクリート砕石の転圧後、防湿シートを張り、捨てコンクリートが打設されました。型枠(外周部)基礎外周部の型枠が設置されています。2019年04月01日ミラポリカフォーム型枠の内側に設置されている白い板は防蟻性断熱材【ミラポリカフォーム】です。配筋工事が進んでいます。明後日は配筋検査の予定。本日は配筋検査が行われています。本日はコンクリートの打設です。2019年04月09日コンクリート打設2立ち上り部と底盤面のコンクリート一体打ち。コンクリート打設が行われています。経て、型枠が解体されています。この後は『ミラポリカMP工法』の施工を行います。2019年04月17日ミラポリカMP工法ミラポリカMP工法を施工しています。基礎モルタルミラポリカMP工法を施工後、基礎モルタルの下塗りが行われました。基礎モルタルの仕上げは当分先なので、汚れないようにビニール養生をします。土台敷き来週の上棟に向けて土台敷きが行われています。土台敷きが完了しました。次はいよいよ上棟です。上棟2テンポ良く、且つ慎重に工事が進んでいます。上棟32階の柱が組まれています。棟木に幣串を飾り、工事の安全を祈願。T様上棟おめでとうございます。家の屋根は三層の断熱材から成っています。使用する断熱材も大量。本日現場に搬入されました。屋根工事(下垂木)上棟後、まず始まるのが屋根工事。母屋(もや)に垂木(たるき)が掛けられます。屋根工事(断熱材一層目)下垂木を掛け終え、その間に一層目の断熱材(ミラネクスト)を施工中です。屋根工事(断熱材下地)一層目の断熱材を施工後、二層目の断熱材下地となる合板を張っています。屋根工事(断熱材二層目)下地合板の上に二層目の断熱材を施工中。この後は断熱材の継ぎ目に気密テープを貼ります。屋根工事(気密テープ)二層目の断熱材の継ぎ目に気密テープが貼られました。屋根工事(上垂木)二層目の断熱材の上に上垂木が掛けられました。この上垂木の間に三層目の断熱材が施工されます。屋根工事(断熱材三層目)三層目の断熱材を上垂木間に施工中。印字のされていない灰色の断熱材がミラネクストラムダです。終わり、小屋裏の内側からの様子がコチラ。換気システムが設置されるスペースです。屋根工事(野地板)屋根の断熱工事が完了し、野地合板が張られました。次にアスファルトルーフィングが敷かれ、仕上げ材が施工されます。屋根工事(仕上げ)屋根材が葺かれました。画像だと反射で分かりづらいのですが色は『アイリッシュグリーン』です。本日は指定確認検査機関による金物検査が行われています。屋根材6月10日の画像と同じ場所からの撮影ですが、天候によって色の見え方が随分と変わります。屋根工事(換気棟・雪止め)雪止めを取付け、屋根工事が完了しました。断熱工事(外壁)外壁部分の断熱材(一層目)が張り進められています。サッシの上部の合板はカーテンレール用の補強です。建物内部では電気の配線工事と排気ダクトの配管が行われています。お馴染み6分岐チャンバーも取り付けられました。ダクトが7本ありますが、画像左側の他より少し太いダクトが換気システムへと繋がります。断熱工事(外壁)一層目の断熱材の継ぎ目に気密テープが貼られ、その上に二層目の断熱材が施工されます。野縁(のぶち)建物内部では野縁が組まれています。この野縁と梁の間を通る白いチューブは排気ダクトです。二層目の断熱材が張られ、縦胴縁(たてどうぶち)が取り付けられています。外壁の仕上げが行われると、この胴縁の間が外部の通気層となります。完了し、本日は気密測定を実施。断熱材を厚くしても、高性能サッシを使っても、隙間だらけの家では効果も半減。気密測定は絶対に省いてはいけません。結果、C値は0.11cm2/m2でした。工場で生産し、現場で組み立てる家には出せない数値。2019年07月17日ユニットバスユニットバスが設置されました。2019年07月30日サイディング工事サイディングを施工中。外部の工事が終わると、足場と養生が外されます。建物内部ではフローリング工事が進んでいます。破風板塗装サイディング工事が完了し、続いて破風板の塗装が行われました。窓枠の色に合わせています。雨樋が取付けられました。色は『しんちゃ』です。工事は全て完了し、足場が解体されました。建物内部ではシステムキッチンを設置しています。室内では階段を掛けています。生活音や室内の響きを和らげる効果がある天井材。ジョイント部が目立ちにくい新商品です。天井材(羽目板タイプ)神棚のあるお部屋には羽目板タイプの天井材を使用しています。2019年09月26日システムキッチン白を基調としたキッチンです。壁紙の色によって雰囲気が変わってきます。2019年09月26日カップボードシステムキッチンの反対側には、幅約3mの大容量カップボードが設置されています。玄関収納コの字型の玄関収納が取り付けられました。養生で見えませんが、収納右側の扉は鏡になっています。室内物干し洗面脱衣室には脱着式の室内物干し金物が取り付けられました。外部には1・2階で合計3組の物干し金物が取り付けられています。基礎樹脂モルタル仕上げ基礎外周部では左官業一筋40年以上の石井さんが仕上げ作業を行っています。基礎の仕上げ塗装が完了し、貯湯タンクとヒートポンプユニットが設置されました。省スペース型のエコキュートです。大工さんによる工事が一段落し、続いてはクロス工事が始まります。「ハイクリンボード」の継ぎ目をパテで埋める工程から。2019年10月11日クロス工事クロス工事が進んでいます。このお部屋は1面をアクセントとして貼り分けています。神棚のお部屋もクロス工事が完了しました。本日は儘田電業の儘田(ママダ)さんが照明器具を取り付け中です。建物本体工事も完了が近づいています。造作棚たくさんの本が収納できる造作棚を施工中です。2019年10月19日ダイニング造作棚こちらはダイニングの造作棚です。造作棚完成リビングの造作棚が完成し、あとは室内美装工事を残すのみとなりました。換気システムが置かれている小屋裏スペースです。本日は指定確認検査機関による完了検査が行われています。夕方の外観だんだんと日暮れが早くなってきました。外構工事お引渡しに向けて外構工事が進んでいます。外構が完成し、全ての工事が完了しました。今週末はT様のご協力をいただき完成現場見学会を予定しています。2019年11月28日Web内覧会1【玄関ホール】姿見付きの白い玄関収納がすっきりとした印象です。2019年11月28日Web内覧会2【玄関ホール】壁の手摺りはとても重要です。2019年11月28日Web内覧会3【玄関タイル】300角のタイルです。落ち着いた雰囲気に仕上がりました。2019年11月28日Web内覧会4【シューズクローク】玄関から土間続きのシューズクローク。2019年11月28日Web内覧会5【1階リビング】床から天井までの大容量本棚があるリビング。2019年11月28日Web内覧会6【1階キッチン】清潔感のある白いキッチンと収納力抜群のカップボードです。物干し金物が天井に取り付けられています。洗濯機の上の棚も便利です。2019年11月29日Web内覧会8【ユニットバス】側面に木目調のアクセントパネルを使用しています。2019年11月29日Web内覧会9【洋室1】収納たっぷりの洋室。2019年11月29日Web内覧会10【旧宅部材の再利用】センターダクトのスペースを利用した棚には、旧宅で使用されていた『桜』を再利用しています。2019年11月29日Web内覧会11【2階キッチン】1階の白いキッチンとは対照的な赤いシステムキッチン。こちらも収納力抜群の大きなカップボードを設置しています。2019年11月29日Web内覧会12【階段】1階~2階・2階~小屋裏の階段共にツートンカラー仕様です。2019年11月29日Web内覧会13【2階リビング】1階同様、床から天井までの造りつけ本棚があります。2019年11月30日Web内覧会14【神棚】神棚のお部屋です。2019年11月30日Web内覧会15【床柱】旧宅の床柱は仏壇を置くお部屋に利用しています。思い出深い家の雰囲気が残ります。2019年11月30日Web内覧会16【和紙調プリーツスクリーン】仏壇と床柱があるお部屋は和紙調の壁紙とプリーツスクリーンが使用されています。2019年11月30日Web内覧会17【洋室2】こちらの洋室はウォークインクローゼット付き。外観1全ての工事が完了し、無事にお引渡しすることが出来ました。外観2T様ご家族の『涼温な家』での生活が始まります。当サイトではCookieを使用します。「プライバシーポリシー」をご覧ください。Cookieを受け入れるか拒否するか選択してください。