便器は12月に注文しましたが、4月中の納品がいきなりの未定となりました日本の便器の市場シェアは、TOTO:60%、LIXIL:30%の2社で約90%あります。中国企業に依頼している部品が届かず、日本の工場での便器の生産ができないようです。生産再開の見込みは不透明ですが、一部の在庫が動き出したという噂もありますが、メーカーの回答を待つしかありません実は、両社以外にも便器の国内メーカーが2社ありますジャニス:5%、アサヒ衛陶:4%です。どちらも上場会社ですが、マーケットシェアから考えても、大手2社の需要を補完する生産能力はないとも思われます。現在、全国の建築現場から注文が殺到しているようです。続いていますが、12月初めの納品が決まりました!!LIXILさんも様々な調整をしていたようですが、「もういいよ、クリナップに頼むから」といったところ、急に納期が決まりました在庫はあるけど、それをどこに振り分けるか調整を続けていたのだと想像しますが、何が起こっているかは不明ですユニットバス実は、一瞬、一台だけ納期が2週間ほど送れましたが、無事納入される予定です洗面化粧台まさかのフェイントで、納期未定になりました。順番で、設備が必要ですユニットバスは、建物内部の工事の最も最初に必要な機器で現在、工事が行われています。1台不足が起こりましたが全体の計画への影響はないですシステムキッチンは、大工工事の中で取り付けられますが、予定としては4月初めでしたので、予定通り納品されそうなので全体の計画への影響はないです便器と洗面化粧台は、出来上がった室内に設置するものなので、4月の下旬に納品されれば大丈夫です今のところ、4月末の完成をあきらめていはいませんが、便器と洗面化粧台が、4月下旬までに納品されるかが焦点です国土交通省の通達そんな中、令和2年2月27日に各自治体に対して通達が出ました要するに、トイレやシステムキッチンなどの住設設備が未設置の状態でも、建物完了検査を行いなさいということです。今回だけの特例です国の狙いは、完了検査の日にちが遅れることにより、建物の引き渡しが送れ、建築業者の資金繰り悪化による倒産を防ぎたいのだと思います。建築主としては、いくら完了検査が終わったからといって、建物の引き取りと代金を支払いをするかどうかは微妙でしょう自宅であれば、取り合えす住んでしまい、機器が来るのを待つのもできるでしょう。食洗機がなくてなんとか生活はできるでしょう。Websiteコメントを残すメールアドレスが公開されることはありません。名前メールサイト上に表示された文字を入力してください。Independence...テリー隊長テリー隊長です。楽しい人生を送るために、投資、旅行、グルメなどに取り組んでいます。