完成見学会も無事に終わりました。ありがとうございました。造作のカウンターや棚も仕上ってきています。更新日2022.09.0626.UBUBが入りました。更新日2022.08.2125.クロス室内クロスの施工が始まっています。更新日2022.08.1824.外壁ガルバの外壁を施工しています。外壁周りの通気胴縁を施工しています。無垢板の床材を施工しています。更新日2022.07.1721.石膏ボード断熱材の上に石膏ボードを施工していきます。壁の断熱材を隙間なく施工していきます。更新日2022.07.0419.透湿防水シート透湿防水シートを施工しています。床の断熱材を施工しています。耐力壁を施工しています。更新日2022.06.2316.現地打合せお施主様と現地にて打合せです。無事に上棟の日を迎えました。足場を設置し、土台敷です。型枠を外し、基礎工事が無事に完了です。更新日2022.06.0212.基礎立上り2基礎立上り部にコンクリートを施工し養生中です。更新日2022.05.2611.基礎立上り基礎立上り部の型枠を施工しています。基礎のコンクリートベースを打設しています。基礎の型枠を施工しています。よる配筋検査が無事に終わりました。基礎の鉄筋を施工しています。