鉄筋を組んだ時に図面通り鉄筋が組まれているか確認を行います。確認をしやすくしています。先週立ち上がりの打設を行いました。基礎は家を支える大事な部分になります。明日基礎検査の予定です。柱の垂直、水分検査としていきます。づ、大工工事も外部工事も進んでいっています。先日、第3社機関による防水検査を受けました。自分以外の第3者による検査を受けるようにしています。これで安心して次の工事に入ることができます。壁セルロース吹き込み15日と18日で壁セルロースの吹き込みです。本日は2階部分の吹き込みを終了です。これで暖かさが変わってきます。壁セルロースの施工が完了しました。2022年04月29日ボード施工中ボード施工中。壁セルロースも終わり、ボードの施工に入っています。部屋が少しずつ形になっています。外壁の塗り壁の下にあたるEPSボードの施工終わりました。外部は遂に塗り壁の施工に入りました。来週、天井セルロースの施工があります。この現場は下屋部分も吹くので1Fの天井はこのようになっています。天井下地の部分に不織布をはってこの不織布からホースを入れて施工します。