解体工事もともと、平屋の貸家が建っていた敷地ですが、一週間足らずできれいに解体が完了しました。地縄張り建物配置を図面にならって白いビニールひもで張りました。施工パートナーとの顔合わせです。明日、地鎮祭を行い、いよいよ着工となります。地鎮祭をしめやかに執り行いました。雨で足元の悪い中、ありがとうございました。2013年09月08日お祓い庭の南西に立つ槐の木を、工事着工に先立ち伐採するため、地鎮祭に続き神主様にお祓いしてもらいました。南西の角にあった槐の木が伐採されました。明日から地盤改良工事に取り掛かります。重機が現場に入り、建物位置から杭を施工するポイントを落とし施工に取り掛かります。丁張り掛けが終わりました。これから床掘りに入ります。外周の基準コンクリート施工と土間シート施工が終わっています。外周の型枠を組んで鉄筋配筋へと進みます。社内検査を行いました。検査中に、M様にも現場に来ていただき見ていただきました。土間コンクリートの施工が終わり、基礎立ち上がり部分の型枠組みとアンカーボルト設置完了です。図面で最終のアンカーボルト位置チェックをしています。これから立ち上がり部分のコンクリートを施工して養生期間に入ります。基礎の型枠が解体され、玄関ポーチ等の型枠を組んでいます。間もなく基礎工事が終わります。北側では設備配管工事を並行して行っています。社内検査を行いました。基礎が完了し、お客様の立会検査となりました。来週から木工事に取り掛かります。大工さんが現場に入り、土台敷きが始まりました。床合板張りまで進めて、足場を組み、建て方を迎えます。土台敷きが終わり、材料が搬入されました。明日のクレーン作業を前に、足場組が終わりました。建て方クレーン作業開始です。建て方1階の柱建てから作業は始まります。柱を建て終え、梁を組んでいきます。選木ツアーで伐採した山の木と太鼓梁が組まれました。建て方2階床の根太組みです。根太組みが終わり、床合板張りです。建て方2階の柱建てから梁組みへと進んでいきます。建て方2階梁まで組み終わりました。棟木が組みあがり上棟です。小屋梁組みを筋交いで固定していきます。構造が組みあがったところで1日目の作業終了です。建て方2日目は、垂木の施工からスタートです。屋根の断熱材施工が終わりました。午後は、野地合板張りを行い屋根が完成です。野地合板張りが終わり、ブルーシートを掛け養生しました。屋根までおわったので、クレーンは引き上げました。残りの時間は、2階の間柱入れと構造用合板張りです。東面の2階は構造用合板が張られ、玄関屋根の施工が出来る段取りが出来ました。屋根の下葺きをしています。水下から重ねを取りながらシートを張っていきます。玄関の屋根が出来、壁の構造用合板張りを進めていきます。外周部の間柱入れが終わりました。筋交いや構造金物を付けながら、壁の構造用合板張りを進めています。取付けと構造用合板張りが終わり、保険の上棟検査とお客様立会検査を行いました。壁の断熱材を入れ始めた状態です。上棟式は行いませんが、ご主人の希望で束に家族の名前とメッセージを書きました。天井裏に隠れてしまうので見えるわけではありませんが、上棟の記念です。ご家族それぞれに名前と一言を書いてもらいました。雑工事ユニットバスの設置が終わりました。屋根の南面に太陽光パネルが設置されました。木工事サッシの取付けが完了しました。軒天の施工に取り掛かっています。下地を組み、玄関の軒天は板張りです。エアパス屋根換気口のワイヤー施工が進んでいます。外壁面の通気胴縁施工が進んでいます。終わると、内部の天井施工に取り掛かります。造作工事に入りました。天井の下地を組んでいます。外壁面は透湿防水シートの施工が終わっています。外壁工事1階のサイディング張りが始まっています。外壁工事サイディング張りが完了しています。玄関周りはタイルが張られます。終わり、階段の設置と床板張りが進んでいます。木工事2階の造作工事は、壁の石膏ボード張りが始まったところです。雑工事1階は、壁の石膏ボード張りがほぼ終わり、キッチンの据え付けをしています。さんの工事が終わり、社内検査を行いました。木工事完了2階のスキップフロアからリビングへ下りてくる登り棒です。階段室に足場が組まれ、仕上げ工事に取り掛かっています。左官工事2階の天井からケンコート塗りが始まっています。左官工事が終わり、照明器具や薪ストーブなどの設置が始まっています。竣工の社内検査を行いました。竣工1階リビング周りです。年明けには引き渡しを迎えます。引き渡し引き渡しを終えました。登り棒と1階の中心にある枝のついた丸太柱には、早速、子供たちが登っています。※施工対象エリアについて長野県内(一部の地域を除く)のみに施工エリアを限定しております。Reserved.0120-78-2333住宅展示場イベント資料請求Webカタログ。