建て方クレーンを据えて、建て方作業スタートです。建て方1階の柱を建て、梁を組んでいきます。太鼓梁が組まれたところです。建て方1階の骨組みが固まったところで、2階の床の根太組み~床合板張りへと作業は進みます。建て方2階の柱建て~梁組みと作業が進んでいます。棟木が組みあがり、上棟です。小屋組まで組みあがったところです。柱・梁が組み終わり、垂木の施工に移ります。垂木を組み終えたところで、養生をして作業終了です。屋根の断熱材施工から、建て方2日目スタートです。断熱材の施工が終わったところです。屋根の野地合板を張り、2階の屋根がまとまりました。外壁面の間柱入れを進めて、2日目の作業終了です。屋根工事2階屋根の下葺きが完了しています。下屋の屋根を造るところです。建て方が終わりました。サッシ部分を開けて構造用合板が張られました。木工事2階の様子です。壁の断熱材施工を進めています。木工事1階も同様に、構造金物をつけながら壁の断熱材を施工しています。木工事サッシの取り付けが完了するところです。雑工事ユニットバスの設置に取り掛かっています。