終日事務所だが朝から11y邸打ち合わせの準備。チアがキッチン背面カウンターの修正を出してきたので、再度チェック。電子レンジと観音開き収納を同じ列にした案で修正してもらう。打ち合わせ用として、主に外構の調整をマナが、出入金の繰り入れやCM,設計費用の再確認が先生と分担。打ち合わせ前にポーチのクリスマスツリーやステンド引き戸窓と貫構造の対比写真今年の年賀状に試し撮り。14時に11yご夫妻来訪。打ち合わせは主に外構工事の金額の詰めを報告。全体として了解を得る。タイル工事等が予算額と同じままである。これは予算配分を示しているに過ぎない。実施設計時点においても未だ予算の裏づけの無いものが多々あるということ。タイル工事などは当初から十和田石の話があるわけだから、石工事に見合った額を入れておかなくてはならない。本日は外構で一杯のため、次回の議題としたい。16時過ぎご夫妻退出。アトリエのパソコンを玄関土間に移設して、今後の打ち合わせ用に使用。