施工中物件紹介こんにちは。壁付けキッチンの昔ながらの間取りですが、お部屋の形が横長の綺麗な長方形の物件なんです。(解体したら分かり易いので、解体写真もぜひご覧ください。間口の広い横長の物件だと、廊下が短くて済むのが良いですね。個人的にはすごく好きな形です。洗濯機を置いたらお風呂に入れないんじゃ・・・?という不思議な洗面所。梅雨真っ只中、解体スタートしました!平米数は小さめなのですが、それでも凄いごみですね。雨も降る中、なんとか解体、搬出が完了!実は、今回解体中に駆体からの雨漏れが見つかりました。梅雨で良かったとさえ思いますね...雨の日は、現場に行くように心がけてます。リノベーションが終わってから雨漏れが見つかったりしたら、せっかく綺麗になったのに・・・と思ってしまいますよね。管理会社さん・管理組合さんと連絡を取り補修の相談をします。心配のないところはできる作業から工事を進めていきます。2020/8/4II.断熱吹付ようやく梅雨明けしました!この日、急に30度を超える猛暑。ウレタンの吹付断熱をしてもらっています。ウレタンで埋まったら困るエアコン用の穴や吸排気の穴などを一個一個養生した上で吹き付けてくれます。断熱屋さん、全身完全防備で汗だくになっていました。現場の職人さんには感謝感謝ですね...。終わったら、外周から壁を立てていきます。天井下地も組んでもらいました。雨漏り補修待ちの都合上、作業の順番は今回いろいろ臨機応変に進めてもらっています。ここで一旦工事もお盆休み。2020/8/17~IV.配線工事お盆が明け、工事も再開です。来年は状況が良くなっているといいのですが。電気屋さんが配線作業を行っています。スイッチコンセントや照明が配置される所に線を通していきます。ここは後々見えなくなってしまう部分ではありますが、とっても大事な作業。作業性を重視すると梁が低くなってしまったりお部屋が狭くなってしまったりするのでリノベの際はなるべくギリギリに下地を組んでもらうことが多いです。今日はユニットバスの設置です。浴槽や壁がバラバラの状態で運ばれてきます。これが組みあがって箱状に。出来上がった所はこの後の作業で傷をつけないように注意を払います。新しく洗面台や洗濯機、キッチンなどがつく位置に設備屋さんが給排水の配管をしてくれました。いう特に気を付けなければならない工程...(気を付けなくていい工程はもちろん無いですが。部屋の中に出ている部分から新規にします。大工さんが床の下地を組んでいます。床下に遮音のためグラスウールという材料を入れています。管理組合さんから指定があったため、ルールに則ります!こちらも管理組合さんからの指定で排水管に遮音材、フローリングの下にゴムの遮音マットを敷きました。このマット、大工さんに持ってみてと言われて持たせてもらいましたが、めちゃめちゃ重くて私には持ち上げられませんでした。フローリング貼いよいよ仕上材が出てきました。今回の材料は表面に厚みのある挽板を使用した積層フローリングです。寝室は少しコストを抑えて突板のフローリングを使用しています。過ごす時間の多い空間にはお気に入りのものを使って、こだわりたいところ、抑えるところを上手く選択していただきました!フローリングが分かれる所にはこのあと扉がつくので、そんなに気にならなくなると思います。ちなみに解体時に判明した雨漏れ、この日同時進行で防水工事もやったので絡む部分の工事が進みます。朝起きたら晴天で無事防水工事が完了。今回はフローリングを貼ってから壁下地を立てています。1LDKで部屋数は多くないので、あっという間に壁の下地ができました。今日はお施主様に現地で進捗状況、解体後の変更点や細かい所を確認していただきました。実際に作っている職人さんとも直接お話ししていただける良い機会になっていれば嬉しいです。石膏ボード貼り壁の骨組みができた後は、石膏ボードを貼っていきます。カウンターの向こうはこの後キッチンが設置されます。楽しみ!線が垂れ下がっているのはこれから照明がつきます。ここまでくると下地が完成!あとは仕上げに入っていきます。2020/10/1~XII.クロス貼いよいよ仕上工事!まずは下地のボードのビスやつなぎ目の部分を均一にするためにパテをかけていきます。薄紫色のクロス、甘すぎず大人可愛いです。キッチンの床の塩ビタイルも一緒に施工中。ヘキサゴンの形がこれもまたかわいい!1枚1枚、丁寧に貼っています。2020/10/8~XIII.キッチン設置・器具取り付けキッチンの設置です。お客様に選んでいただいた、ウッドワンさんのキッチン。木の扉がかわいくて、トラックから運ばれてくる時からわくわく。週明けはクリーニングです。お部屋の中のようすを載せたいところですが、お客様に現地を見ていただくのより先にここに載せてしまうのは楽しみが減ってしまうので、完了検査後にまた更新しますね。養生を剥がした床をちょっとだけ・・・!お部屋の全貌も優しい色合いでお客様のお人柄にぴったりでした~(私だけ先に堪能してしまいました・・・。全部の窓にLow-Eのペアガラスをお入れしました。今回選んでいただいたのは、中でも高性能なLow-E(ローイー)ガラス!表面に特殊な金属膜がコーティングされていて、より一層断熱効果が高くなっています。古いマンションのシングルガラスのアルミサッシの寒さが不安な方は凄くおすすめです。今回の物件は窓が多くて明るさや風通しがとってもうらやましい。インナーサッシを付けたことで窓からの冷気の不安も解消されました!防音効果もあるので、付けた瞬間から外の車の音が遮られ、お部屋の中がシーンとなるのを実感。間違いがないか、キズや汚れなど気になるところがないか見ていただきました。完成したお部屋を喜んでいただけて、私も嬉しいです!今週末はいよいよお引渡し。2020/10/24XVI.お引渡し雨漏れなどのハプニングもありましたが、ご希望されていた10月中のお引渡しが無事完了しました。お選びいただいたもの。照明が点くと空間の印象が変わりますね。3か月近くの工事となりましたが、A様、大変お待たせいたしました!工事にかかわっていただいた職人さん、ありがとうございました。穏やかな方々ばかりで私も楽しく現場に通わせていただきました。マンションではなかなか珍しい、お住まいの方々の交流のある素敵な物件で私も大変思い出に残りました。心から祈っております!また、暮らしの様子を聞かせていただけることを楽しみにしております。花佳(リノベーションデザイナー)最新情報一覧に戻る理想の家づくりを実現する無料の相談会を毎回開催しております。水曜定休日お気軽に、モデルルームへお越しください。