伺ってまいりますけれども、再質問です。令和元年度の災害から約1年が経過しておりますが、現在も通行止めとなっている路線がある状況が分かりました。市では、通行止め解消に向けてどのような取組をしていたのか伺いたいと思います。(川嶋一郎)お答えいたします。通行止めとなっている箇所につきましては、令和元年度より復旧工事を実施するために必要となります測量業務や設計業務を進めておりました。市といたしましては、準備が整った箇所から順次工事を発注しているところでございます。質問の発言でもございましたが、地元の方々からすると、いつになったら工事をするのかや通行可能になるのはいつか、またどれだけ待たせるのだろうかといったようなご意見も伺っております。これまで、今答弁にもありました、いろいろ大変だったとは思いますけれども、途中経過だけでも、当該地区と隣接地区に回覧を流すなど、広報するべきだったのではないかなという考えもしました。今後は、その辺りも検討していただけたらと思います。続きまして、(2)のほうに入ります。令和2年度中の復旧作業状況について、これについて伺いたいと思います。(川嶋一郎)お答えいたします。令和2年度中の市道復旧に関連した進捗状況といたしましては、令和元年10月25日の大雨の影響により通行止めとなっている師戸地先の市道岡台・内野線と草深地先の市道25―012号線では、工事の契約手続が完了したところでございます。下井地先の市道下井2136号線では、下井3号橋の補修設計を進めているところでございます。先が見えてきたのかなという感じもしまして、さらに伺いますけれども、令和3年度中には令和元年度の災害で通行止めとなっている箇所は全て解消されるかを伺いたいと思います。市道25―012号線につきましては、令和2年度中の完成を見込んでいるところでございます。市道下井2136号線の下井3号橋につきましては、令和3年度に補修工事の実施を予定しているところでございます。中に市道下井2136号線の下井3号橋の答弁がありましたので、少しお話し申し上げさせていただきたいと思いますけれども、橋のある地域にとってはこの橋はとても重要な橋であります。よくないことではございますけれども、通行止め対策をしてあるものをずらして通行されている方もおりました。通行止めなのかを理解して通行されているものだと思いますけれども、本当はよくないことなのですが、それだけ地元の方々にとっては必要で大事な橋なのです。令和3年度中に補修工事の実施を予定しているということでございます。予算が通りましたらの話ではございますけれども、令和3年度になりましたら即事務が進められるように準備をしていただけたらと思います。これは、地域の方々の願いでもありますことを申し添えさせていただきます。伺いますが、令和2年度予算では通行止め解消に向けて2つの工事が予定され、令和3年度には下井3号橋の補修工事も予定されているということですけれども、このほかで災害復旧に関連した工事について伺いたいと思います。(川嶋一郎)お答えいたします。令和元年10月25日の大雨の影響により道路のり面の一部が崩落しました師戸地先の市道宮向線につきましては、令和2年2月に応急復旧工事が完了し、現在車両などの通行は可能となっております。その後道路のり面の予備設計を令和元年度から令和2年度にかけて実施し、現在用地測量を行っているところでございます。