市では旧本庁舎解体工事を令和4年9月21日に株式会社乗田建設と契約し工事を進めています。解体工事の写真や進捗状況を本ページにてお知らせいたします。壁タイルの撤去作業です。解体が完了し、外部の解体が始まりました。4月25日時点の外部の解体状況です。正面階段と議場の解体が完了し、4月末で工事の約60%が完了しました。建物の高さが低くなり、本庁舎4階のひらかわらうんじから岩木山が見えるようになりました。解体中の粉塵の拡散を防止するため、こまめに散水しながら工事を進めています。5月末で工事の約75%が完了しました。3階部分の解体が完了し、2階部分の解体を行っています。6月中旬までに2階部分の解体が完了し、地上部分は1階のみとなりました。解体が進んだことで見晴らしがよくなり、本庁舎2階からも岩木山が見えるようになりました。6月末で地上部分の解体が終わり、工事の約80%が完了しました。6月末にドローンで上空から撮影した写真です。7月から基礎の解体作業が始まりました。地上部分と同様に圧砕機などで基礎を解体しています。8月初旬、基礎の解体が終了し、敷地内の舗装の撤去作業が始まりました。8月末の工事完了に向けて、舗装の撤去作業を進めております。令和5年9月11日に解体工事が完了しました。これから駐車場や広場として活用できるよう外構工事を進めてまいります。