『着工後の変更によるトラブルを防ぐために。『着工後の変更によるトラブルを防ぐために。『着工後の変更によるトラブルを防ぐために。』2022.10.27こんにちは、皆さん。新築工事が始まった後に工事内容を変更すると、工期や費用が増えたり、トラブルが発生することがあります。そのため、着工後の変更はできるだけ避けた方が良いのです。いえ、どうしても変更せざるを得ない時ってありますよね。変更によるトラブルを最小限に抑えるにはどうすればよいのでしょうか。避けたいのは、現場で働く作業員との口約束です。口頭でのやり取りだけでは、その内容を証明できません。「現場の大工は『できる』といったのに、後で担当者から『できない』と連絡が来た」など、口約束にまつわるトラブルは多いでの注意しましょう。逆に、最も好ましいのは、変更を伝える相手を一人に絞ることです。一般的には現場監督か担当営業マンあたりになると思いますが、業者のシステムによっては代表者が担当することもあります。業者によって異なるので、事前に確認しておくといいですよ。あなたが元請け業者と契約している場合、現場で働く下請け業者に決定権はありません。正式な変更依頼は、必ず元請け業者に伝えましょう。ところで皆さん、変更を伝えるタイミングが遅いと、作業員の手配、材料の発注、下地の準備などに支障を来すことがあります。変更可能な時期を過ぎると、工事内容によっては一切の変更ができない場合もあります。変更可能な時期は工事内容によって変わるので、ギリギリまで迷ってから決めたい場合は、その期限を確認しておきましょう。工事内容を変更する場合は、必ず変更契約書や変更届などの書類を交わして証拠を残してください。その際、書類に責任者か担当者のサインを残せば責任の所在を明確にできます。『言った言わない』の水掛け論を防ぐため、どんなに小さな変更でも、必ず書類を交わすようにしましょう。「『思い込みや勘違いによるトラブルを防ぐために。>>関連記事2024.11.06『偽の点検業者に注意しましょう』2024.10.24『火災保険料が値上がりしました。』2024.08.22『家計の情報を共有していますか?』2024.08.20『こんなときどうするの?...「庭の除草」』2024.08.05『着工前に近所に挨拶する理由と、その範囲は?』2024.08.02『無駄遣いしていないのに貯金できない。『火災保険料が値上がりしました。