レポートMarketplace製品アプリケーション請求とライセンス情報よくある質問ログアウトアカウントにログインサポートにお問い合わせください。コミュニティをご利用ください。レポートは、エピックに取り組むチームの進捗状況を表示します。いくつかの小さなストーリーに分割できます。このレポートは、ボードに使用されている見積統計をもとにしてデータを表示します。レポートを利用する方法の一部を紹介します:チームがエピックに取り組む速さを表示する。スプリントの間に追加または削除された作業が、チームの全体的な進捗にどのような影響を与えたかを表示する。過去のスプリントとスプリント期間中の変更をもとにして、エピックの作業を完了するのに要するスプリント数を予測する。以前にエピックレポートを使ってことがあれば、類似性があることに気づくと思います。エピックバーンダウンレポートはスプリントに取り組むスクラムチーム向けに最適化されていて、トラッキングがはるかに簡単に出来るようになっています。レポートを表示する目的のボードに移動します。エピックバーンダウンドロップダウンから関連するエピックを選択する。ボードに設定されたプロジェクトのエピックを選択することが出来るようになります。レポートの上部にあるこのチャートの読み方をクリックして、簡単な説明文を表示させることができます。ダウンは動作しません。レポートを印刷するレポートを印刷するには、レポートを表示し、ブラウザの印刷機能を使用します。横向き印刷には既知の問題があることにご注意ください)。レポートの使用を始める前に、それがどのように動作するかを知っておく必要があります。スプリントの間に完了した作業バーがすべて薄緑色になっている場合、完了した作業のうち初期見積済みの作業がどれだけで、そうでないのがどれだけか見分けられなくなるので、注意してください。この情報を見るためには、バーをクリックして詳細を表示します。スプリント開始時に見積もったエピックの総作業量のうち、エピックに残っている作業。スプリントにもともと含まれず、途中で追加された作業(すなわち、スコープ変更)。水色の部分=スプリントの開始時に初期見積したエピックの総作業量。スプリントの終了時にエピックに残っている総作業量。エピック内に残った総作業量をもとにして計算されます。計算する際に考慮されませんが、残りの総作業量には含まれます。ベロシティチャートの節のベロシティと合致するデータを使っているわけではありません。次のような例を考えてみましょう。12ストーリーポイントが残っています。ストーリーポイントが完了しました。ストーリーポイントのベロシティになります。ストーリーポイントのベロシティでエピックの作業を完了するには、さらに6スプリントが必要です。チームのベロシティーを計算するときに現在のスプリントの値も数えられますか?チームのベロシティを計算するとき、現在のスプリントを含めないのが普通です。上の例で、現在のスプリントバーの各部分が(予測スプリントのバーのように)灰色表示になっていることが、このことを示しています。例外となるのが、現在のスプリントで完了を予測された以上の作業をすでに完了している場合です。スプリントバーには、完了したスプリントと同様に緑と青の部分が表示されます。完了した作業がベロシティを計算するために使用されます。レポートの他の主な機能は、以下の質問と回答で取り上げられています。最初の課題を含むスプリントです。作業はエピックに対して開始されます。エピックのすべての作業が完了したスプリントです。「作業前」または「完了」と見なされる時期が決まります。詳細は、列の設定を参照してください。レポートは、エピックの見積済み課題をもとにしてはじめて予測が可能になります。フィールドを設定しなかった場合)。30%を超えたときは、ラベルは赤色になります)。%をもとにして、エピックの作業の完了見込を予測することになります。実際には、チームが完了しなければならない作業はもっと多く残っているはずです。どのような変更が初期見積およびスコープ(作業追加)に影響を与えますか?次の変更は、スプリントの初期見積に影響を与えます:エピックの課題が(エピック開始前に)見積もられる(見積が追加される)エピックの課題が(エピック開始前に)再見積される(見積変更される)次の変更はスプリントのスコープに影響を与えます:既存の見積を持った課題が(エピック開始後に)エピックに追加されるエピックに(エピック開始後)追加された課題が見積もられる(見積が追加される)エピックに(エピック開始後)追加された課題が再見積される(見積変更される)注意:課題が後のスプリントで再見積された場合、課題が始めに追加されたスプリント内で、スコープの調整が遡って行われます。作業がスプリントの外で完了する場合、それはどのように表わされますか?スプリント外で発生した(バーンダウンまたはスコープの)変更は、変更日の直前に開始したスプリントの一部として表示されます。完了した課題が再オープンされたり、エピックに追加されたり、エピックから削除されると、どのようになりますか?課題がスプリント内で完了して、再オープンされた場合:課題は、以前のスプリントには表示されません。課題がエピックで完了したが、その後エピックから削除された場合:スコープは変更されず、完了した作業はそのまま表示されます。課題が別のエピックで完了したが、後で(レポートで表示されている)エピックに含められた場合:スコープは変更されません。課題がスプリントで完了したが、エピックに追加されたのはその後だった場合:課題は、もとからエピックの一部であったかのように、レポートに表示されます。レポートに存在しないものと見なされます。その課題はスプリントバーや非見積課題の割合、残りのストーリーポイントなどには含まれません。既知の問題この一覧にない問題が発生した場合、アトラシアンの課題トラッカーで課題を起票してください。お求めの回答がドキュメントで見つからなかった場合は、その他のリソースもご利用いただけます。「ヘルプの活用」をご確認ください。関連トピックをご確認ください。