Boas notícias: Estação de energia solar fotovoltaica CEEG Fuhai 20MWp Fase I se conecta à rede com sucesso
Antes do Festival da Primavera, recebemos boas notícias do Projeto Solar Fotovoltaico de Xinjiang Fuhai que às 10h58 do dia 3 de fevereiro de 2016, a Fase I da Estação de Energia Solar Fotovoltaica de 20 MWp da CEEG Fuhai se conectou à rede com sucesso, o que foi um presente do Festival da Primavera para o empresa.
Durante os últimos meses, as equipes de manutenção desenvolveram o espírito do exército de ferro, superaram o terrível clima e finalizaram os trabalhos de verificação de defeitos dos equipamentos; concentraram-se na gestão e formação para melhorar as competências do pessoal de manutenção; eles também melhoraram o nível de gestão da estação, o que garantiu a operação oportuna e constante da estação. Às 18h30 do dia 30 de janeiro a energização foi finalizada; os trabalhos de comissionamento de todos os equipamentos ligados à rede foram concluídos em 31 de janeiro; o trabalho de comissionamento de impulso de todos os transformadores de caixa foi concluído em 1º de fevereiro e todos os inversores foram alimentados; o projeto conectou-se à cinta às 10h58 do dia 3 de fevereiro com sucesso.
Em seguida, a equipe de manutenção solar fotovoltaica concluirá os seguintes trabalhos de O&M, resumirá e acumulará experiência em O&M para estações solares fotovoltaicas e concluirá todas as tarefas para contribuir para o desenvolvimento do negócio de O&M da empresa.