- 2 - 1- Le suivi de chantier 1-1 Identification du suivi de chantier IL n’existe pas à proprement parler de définition précise du suivi de chantier dans une entreprise. Cette opération n’est ni normalisée, ni soumise à une législation particulière. Il convient donc à chaque entreprise de mettre en œuvre par ses propres moyens, des outils permettant de suivre l’avancement de ses travaux. Le suivi de chantier peut donc être défini par la description suivante : Il représente l’ensemble des mesures et des paramètres à prendre et surveiller afin que la réalisation d’une prestation de l’entreprise se réalise de la meilleure manière. Dans L. De Coninck (2011) dans son ouvrage, décrit le suivit d’exécution d’un chantier par la figure suivante : Contrôler techniquement Gérer le personnel Animer l’équipe Suivre les consommations : - Main d d’œuvre ; - Matériaux ; - -matériel Contrôler l’avancement des travaux Gérer les relations avec les fournisseurs du chantier FACTURER Analyser les résultats de : - Main d d’œuvre ; - Matériaux ; - matériel Pour utilisation sur les prochains chantiers Figure 1 : étapes du suivi de chantier selon L. De Coninck (2011), illustration J.Heinry (2012)
207019