77 ACTION N°3 Produire les plants destinés aux actions de cicatrisation et de renforcement biologique des populations PRIORITÉ • THÉMATIQUE (cid:4) Connaissance (étude et recherche) (cid:4) Conservation in situ (cid:5) Conservation ex situ (cid:4) Éducation et communication (cid:4) Coopération locale et régionale OBJECTIFS Organiser et gérer la production du "cortège d'indigènes" (voir Fiche action P2-ACO1) destiné aux actions de cicatrisation ainsi que des jeunes plants de Pouparta borbonica destinés au renforcement des populations naturelles ciblées CONTEXTE Après les opérations de lutte contre les EEE, la replantation d'un cortège d'espèces indigènes pionnières peut permettre de rapidement occuper l'espace disponible et ainsi ralentir leur retour. D'autre part l'état fragmenté des populations ainsi que le faible taux de régénération observé au sein des populations sauvages de l'île est en faveur d'actions de renforcement biologique de populations ciblées. DESCRIPTIF DE L’ACTION Étape n°1 : Mettre en place un protocole de production de P. borbonica et d’autres espèces accompagnatrices pour les actions de cicatrisation et de renforcement biologique des populations. Étape n°2 : Mettre en place et coordonner la production des jeunes plants. STATIONS CONCERNÉES Populations ciblées pour une action de renforcement biologique et zones de lutte contre les EEE (au sein des populations) COMMENTAIRE ET PRECISION Étape n°1 : Synchroniser la production avec les besoins en plantation des différentes actions. Limiter au maximum la distance entre les lieux de production et de replantation. Prendre en compte le temps de production des différentes espèces (certaines mettent plus de temps que d'autres pour parvenir au stade de plants prêt à la replantation) (cid:6)Coordination avec les actions n°2 et n°4 (cid:6)Action liée à l'action n°6 DIFFICULTÉS À SURMONTER Limiter au maximum les pertes en production ; diversité des espèces à produire ; synchroniser la récolte (action n°2), la production (action n°3) et la plantation (action n°4) RÉSULTATS ATTENDUS Peu ou pas de pertes en production. Parvenir à soutenir les actions de cicatrisation et de renforcement biologique grâce à une bonne logistique et une bonne communication entre les différents acteurs et partenaires PILOTE PRESSENTI CBNM PARTENAIRES Pépinière ONF, pépiniéristes locaux, APN… ESTIMATION FINANCIÈRE ET MOYENS NÉCESSAIRES Étape n°1 : 12 500 € protocoles de production (5 J./ homme de planification = 2 500 € + élaboration des protocoles (20 j. / homme) = 10 000 €) Étape n°2 : 24 000 € (39 j. / homme de suivi cultural = 19 500 € (2h/semaine = 104 h / an = 312 h / 3 ans) + 1 500 € de matériel x 3 ans) Estimation totale • 36 500 € sur la durée du plan INDICATEURS DE SUIVI - Nombre d'espèces produites et nombre d'individus/espèce - Nombre de sites de production - Taux de mortalité avant et après replantation - Nombre et identité des partenaires RÉFÉRENCE PNA Pages n°61-63 du PNA CALENDRIER PRÉVISIONNEL Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 Étape n°1 Étape n°2 Action n°2
232824