Travaux relatifs au nouveau nucléaire PPE 2019-2028 20 • 6,9 Md€2020 de provisions pour incertitudes, risques, aléas et opportunités, soit 16 % du coût du programme sans marge. Parmi ces provisions, 2,8 Md€ (soit 40 %) sont actuellement fixés de manière forfaitaire dans une vision globale et prudente pour un projet de cette ampleur. Cette approche forfaitaire peut s’expliquer par le niveau de maturité actuel du projet. Néanmoins, au regard de leur part dans le montant global, il importe que ces provisions forfaitaires et leur montant soient précisés dans les prochains mois en lien avec des analyses quantitatives documentées, notamment sur la base de l’avancement de la contractualisation entre EDF et ses prestataires. ◗ Le dernier audit externe, effectué par les cabinets Accuracy et NucAdvisor restitué à l’État le 4 octobre 2021, a conclu que la méthode d’évaluation des coûts du programme retenu par EDF est robuste. S’agissant du montant des provisions, il a été jugé prudent par les auditeurs compte tenu notamment de la marge ajoutée forfaitairement, perçue comme justifiée. Depuis le premier audit de 2019, EDF a progressé pour chiffrer les principaux lots, en tirant bénéfice notamment de la plus grande maturité du dialogue compétitif avec ses sous- traitants. EDF a également mis en œuvre en 2021 une approche plus prudente de son scénario de base. ◗ Un scénario majoré intégrant une vision dégradée de la mise en œuvre du projet a été analysé. Il se traduirait par une augmentation du coût du programme de 4,6 Md€ par rapport au scénario médian à 51,7 Md€2020. ◗ Les coûts présentés s'inscrivent dans une démarche que les audits et travaux réalisés ont considérée prudente. Toutefois, si l’estimation du projet à 51,7 Md€ est à date une estimation robuste d’un scénario médian, il est indispensable de poursuivre la prise en compte du retour d’expérience des autres chantiers d’EPR dans l’évaluation des quantitatifs et les travaux d’affermissement et de levée des risques du projet en intégrant les retours issus du detailed design et de la contractualisation des différents lots (prévue pour fin 2022 pour les lots principaux) pour considérer le chiffrage stabilisé. ◗ La robustesse des coûts affichés pour les paires 2 et 3 sera également très dépendante du déroulé de la construction de la première paire, qui devra permettre de confirmer la levée des risques liés à la maîtrise des fabrications, telle que prévue aujourd’hui dans les estimations d’EDF.
230268