Iihatie graphique, t/ne ~tnité en matière de signa/étique et particulière à chaque institution ii. Il convient de noter que la ViUe de Paris chargée des Jardins protégés au titre de la loi de 1930 n'est pas mentionnée dans cette lettre de mission. Un comité de gestion pour le fonctionnement du Palais placé sous la direction du directeur de l'architecture et du patrimoine est constitué en 2007. De façon unanime, Mme Lavdlaureix exerce ses missions avec compétence, ténacité et une grande diplomatie. Mais à l'évidence, une telle structure composée de quatre agents ne dispose ni des moyens ni de l'autorité nécessaire pour prendre en charge la coordination immobilière d'un site de cet importance confié à des institutions placées sous la tutelle de ministères différents et de la Vdle de Paris. La coordination d'un ABF dans le seul cadre de ses prérogatives ne peut porter que sur le respect des normes d'entretien d'un MH ; elle ne peut en aucun cas être en mesure de prendre des initiatives constructives pour un site de l'importance et de la complexité du Trocadéro. 3. L'aile de Paris du Palais de Chaillot et la CAPA Un rapport thématique de la Cour des Comptes sur les grands chantiers culturels du ministère de la culture a été rendu public en 2007. Très critique, ce document a procédé à l'examen détadlé de six grands chantiers. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine n'en fait pas partie. Elle y est cependant mentionnée à plusieurs reprises pour en estimer le coût d'investissement et pointer l'écart important par rapport aux prévisions : 1 Montant total 1 ' Cité de l'architecture et du 1 . . 1 patrmome (en Mc) actualisé i 1 Coût initial Ecart Dans la réalité, le montant est sensiblement supérieur, ainsi que le montre le tableau fourni par la mission à la CAPA. RENOVATION PALAIS D E CHAILLOT (en Me) Cité de l'architecture et du patrimoine 1- Travaux financés par la DAPA (EMOC) Enveloppe initiale valeur 1998 -- -- 1 Extension du mandat Cgalerie des peintures, rénovation des baies, renforcement des 1 planchers du Niveau 2) programme février 2005, reprise des études -- -ppp-ppp 1 8,25 1 de maître d'ouvrage (GAO/Bodin) Compléments de programme muséographique -- - - -p---ppp-- - Aléas et divers pp-p-pp--- -- -- ---- -- TOTAL 82,5 -- -- --pp- -- l l 1 - - - -- -- -- II - Travaux pris en charge par la Cité - - - -- - l l
81836