在地面上建造游泳池的關鍵步驟是什麼？
施工前現場會議 - 在開始建造泳池之前，安排一次施工前現場會議。在設計顧問在場的情況下，現場主管將審查計劃並檢查您的庭院，以確保不需要對設計進行修改。

挖掘 - 挖洞並清除或丟棄多餘的汙垢。該洞將比成品泳池稍大、稍深，因為泳池壁和底部將佔據該區域的一部分。

形狀和鋼材 - 現在泳池已經挖好，孔用“鋼筋”加固，以增加泳池所需的強度。

城市檢查 - 安裝鋼筋後，檢查員將審查您的泳池計劃並檢查工作現場，以確保一切都符合規範。

噴漿 - 工作人員將噴射/塗抹構成泳池外殼和臺階的混凝土。如果您的泳池設計包括任何泳池、噴泉或噴射水療中心，這些元素也將成為此階段的一部分。

回填和平整 - 一旦噴漿乾燥，就可以開始在牆壁和支架周圍回填。挖掘所得的材料用於填充新建的泳池外殼和後院其他部分之間的空間。

管道安裝和檢查 - 管道工作人員開始安裝，並挖溝以鋪設從泳池到泳池裝置的管道。將安裝用於水景（例如噴霧器、噴泉或岩石瀑布）的任何管道，以及水池迴流管線和撇渣器。管道安裝完成後，市政府將對工程完成情況進行檢查。

場地等級 - 在鋪設露臺之前，施工人員將平整併壓實地基，為露臺做準備。

瓷磚和頂部安裝 - 瓷磚工作人員將安裝泳池的水線瓷磚和頂部。如果您的泳池設計中使用了岩石，則在此階段還可能由不同的工作人員執行額外的工作。如果您的泳池設計需要在甲板任​​何部分的邊緣設定擋土牆，那麼此時將建造擋土牆。

甲板安裝 - 工作人員將塑造形狀並打磨您的甲板和任何花盆區域。此過程完成後，將應用所選的岩石或瓷磚飾面。

電氣 - 預電氣裝置連線：安裝泳池泵、過濾器和燃氣加熱器（如果適用）。為泳池裝置使用的主電源鋪設導管。他們還將安裝泳池所需的照明和任何佈線。此時城檢也是如此。

篩選 - 如果您選擇使用篩選，則會倒出頁尾並構建篩選。
泳池抹灰 - 準備游泳池的混凝土表面，然後塗抹泳池面漆並在泳池中註滿水 - 面漆在水下固化。一旦啟動，水就需要保持不間斷，直到泳池充滿為止。一旦水達到瓷磚線的一半（水線瓷磚的中間），您的游泳池將被視為完全滿。

清理和檢查 - 在此階段，清除泳池施工過程中產生的所有垃圾，並完成院子的最終坡度。在大多數社群中，您所在城市的檢查員將檢查您的泳池區域，以確保其可以安全使用並且一切都已正確完成。

泳池學校 - 當泳池達到平衡後，服務部門將與您聯絡以安排入職培訓。本培訓將回答您對新泳池的任何問題，並向您展示如何正確使用泳池裝置。

游泳！