Nucléaire : l’EPR de Flamanville connaît de nouveaux retards et ne pourra pas démarrer avant 2022
L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) demande à EDF de reprendre huit soudures situées dans des endroits difficiles d’accès. Le réacteur ne pourra pas démarrer, au mieux, avant la fin de 2022.
Flamanville, le 18 novembre 2016. CHARLY TRIBALLEAU / AFP Le calvaire de Flamanville va-t-il un jour se terminer ? L’Autorité de sûreté nucléaire (ASN) a annoncé, jeudi 20 juin, qu’Electricité de France (EDF) devrait procéder à de nouveaux travaux sur le réacteur EPR (réacteur européen à eau pressurisée) de Flamanville, dans la Manche. Cette décision provoquera de nouveaux retards pour ce chantier, qui ne cesse d’accumuler les déconvenues. Commencé en 2007, il devait s’achever en 2012 et coûter 3,5 milliards d’euros. Avec ce nouveau retard, il ne devrait pas être en mesure de démarrer avant la fin de 2022 au mieux, et le coût de 11 milliards d’euros devrait encore être revu à la hausse. En cause cette fois-ci : huit soudures qui traversent l’enceinte en béton du réacteur et que l’ASN demande à EDF de reprendre. Le PDG d’EDF, Jean-Bernard Lévy, qui a été reconduit en mai à la tête du groupe par Emmanuel Macron, s’attendait à cette décision. Le groupe public n’a pas communiqué de détails sur le retard et les surcoûts provoqués par cette décision, mais il « fera, dans les prochaines semaines, un point précis sur la suite du projet ». Ces écarts de qualité ont été découverts, en février et en avril 2018, sur des soudures du circuit secondaire évacuant la vapeur vers la turbine. Certaines se révèlent alors non conformes avec la norme « haute qualité » – excluant la possibilité de rupture – choisie par EDF. D’autres ne respectent même pas la réglementation standard. Mauvaise nouvelle pour le nucléaire français EDF entreprend alors de reprendre 58 soudures, mais demande à l’ASN la possibilité de conserver huit autres en l’état. Et pour cause : ces soudures traversent l’enceinte de confinement du réacteur et les reprendre entièrement implique de modifier les structures de l’installation. Le groupe d’experts réuni sur la question en avril par le gendarme du nucléaire avait souligné « la nature et le nombre particulièrement important des écarts survenus lors de la conception et de la fabrication de ces soudures ». EDF avait de son côté demandé à l’ASN l’autorisation de ne réparer ces soudures qu’en 2024, après le démarrage du réacteur. Dans une lettre transmise à l’ASN, le groupe public précise qu’une réparation avant la mise en service reporterait celle-ci au plus tôt à la fin de 2022. « La prise de position de l’ASN est lourde de conséquences, mais à aucun moment elle ne remet en cause la conception de l’EPR, ni les avancées indiscutables pour la sûreté que présente ce réacteur », assure au Monde Bernard Doroszczuk, le président du gendarme du nucléaire. Pourtant, cette décision pourrait bousculer fortement EDF, premier opérateur de réacteurs nucléaires au monde. Le PDG du groupe présentera au conseil d’administration d’ici à la fin de juin les options possibles pour le chantier. Le choix privilégié serait celui d’une réparation qui permette un démarrage à la fin de 2022 ou au début de 2023. Mais Jean-Bernard Lévy devrait être contraint d’aborder pour la première fois un arrêt du projet, alors que le chantier – hors les huit soudures en question – est quasi terminé. Un tel abandon signerait la fin du développement de l’EPR et serait un échec douloureux pour l’électricien. Il s’agit aussi d’une très mauvaise nouvelle pour l’ensemble de la filière nucléaire française : Emmanuel Macron a demandé au groupe public de lui présenter à la mi-2021 un projet complet pour la construction de nouveaux réacteurs en France. Cette date avait justement été fixée pour que ce lancement soit réalisé après le démarrage de l’EPR de Flamanville. « La sagesse recommande d’attendre que l’EPR de Flamanville soit achevé avant de prendre des décisions », expliquait il y a un an le ministre de l’économie, Bruno Le Maire. De fait, la décision du gendarme du nucléaire repousse tout projet de construction de nouveau réacteur à l’après-présidentielle de 2022. Retard possible pour la fermeture des centrales à charbon Cette décision pourrait également avoir une autre conséquence : retarder la fermeture des centrales à charbon françaises, qui doivent cesser leur activité en 2022. L’Assemblée discute en ce moment même du calendrier de ces fermetures dans le cadre de la loi énergie climat. « Nous avions anticipé des scénarios potentiellement pessimistes et nous maintenons le cap qui est de fermer nos quatre centrales à charbon d’ici la fin du quinquennat et un des réacteurs de Fessenheim en 2020 », a assuré la secrétaire d’Etat à la transition écologique, Brune Poirson, au micro de Radio Classique. Le Réseau de transport d’électricité (RTE) a pourtant à plusieurs reprises souligné que tout retard de Flamanville rendrait difficile la fermeture de la centrale de Cordemais (Loire-Atlantique) dans le calendrier prévu. Pour ne rien manquer de l’actualité économique Cet article est paru dans notre newsletter « La lettre éco ». Si vous êtes abonné au Monde, vous pouvez vous inscrire à cette lettre quotidienne en suivant ce lien. Chaque jour à 12 h 30, vous y retrouverez les informations du Monde et son regard sur l’actualité économique, à travers notamment la chronique « Pertes & profits ».