Visualisez en graphiques le énième dérapage financier de l’EPR de Flamanville
En 2007, le chantier devait durer cinq ans, pour un coût de 3,3 milliards d’euros. Il devrait finalement durer au moins seize ans, pour une facture estimée à 12,4 milliards.
milliards. Publié le 24 juin 2019 à 12h06 - Mis à jour le 09 octobre 2019 à 11h11 La mise en service de l’EPR de Flamanville coutera 1,5 milliard d’euros de plus que prévu, a reconnu EDF mardi 9 octobre, multipliant le coût prévu au départ par 3,7 (ou + 276 %). Initialement, cette centrale nucléaire aurait dû être construite en cinq ans, pour un coût de 3,3 milliards d’euros. Elle aurait donc dû être mise en service en 2012, sa création ayant été autorisée par décret le 11 avril 2007. Depuis le lancement du projet, la facture a, elle, presque quadruplé. Soudures défectueuses, dalles de béton à renforcer, durcissement de normes après la catastrophe nucléaire de Fukushima, etc. : visualisez, année après année, les retards et les surcoûts accumulés par ce chantier.