[ 한겨레 ] 바다 밑 세월 호 선체 상황 은 새 정치 김우남 농해 수 위원장 ‘ TF 보고서 ’ 등 인용 밝혀 하루 4 ~ 6 시간 잠 수작업 가능 세월 호 는 전남 진도 앞 맹골수도 의 44 m 바닷속 에 왼쪽 으로 넘어진 채 로 놓여 있 는 것 으로 나타났 다 . 주변 에 튀어나온 바위 나 기울어진 곳 이 없 어 인양 에 큰 무리 가 없 을 것 으로 보인다고 김우남 국회 농림 축산 식품 해 양수산 위원장 ( 새 정치 민주 연합 ) 은 밝혔 다 . 6 일 김 위원장 은 정부 에서 넘겨 받 은 ‘ 세월 호 선체 정밀 탐사 결과 ( 요약 ) ’ 보고서 와 인양 관련 연구 보고서 를 인용 해 이렇게 밝혔 다 . 이번 보고서 들 은 세월 호 선체 처리 기술 검토 태 스 크 포스 ( TF ) 가 한국 해양 과학 기술원 과 영국 의 아 두스 ( ADUS ) 회사 에 맡겨 지난달 23 일 나온 것 이 다 . 이 들 은 음파 를 이용 해 세월 호 의 현재 상태 에 대한 3 차원 영상 을 만들 어 발표 했 다 . 보 고서 내용 을 보 면 , 세월 호 는 바닷속 44 m 지점 에 배 의 왼쪽 이 바닥 에 닿 은 채 로 넘어져 있 다 . 선체 는 대체로 온전 해 보 이나 침몰 하 면서 배 의 꼬리 부분 왼쪽 이 바닥 에 부딪쳐 일부 찌그러진 것 으로 확인 됐 다 . 특히 배 의 꼬리 부분 은 찌그러지 고 배 안 의 가구 들 이 몰려 있 어 실종자 를 찾 지 못한 곳 으로 , 앞 으로 인양 하 면 집중 적 인 수색 이 필요 한 곳 이 다 . 세월 호 가 넘어진 바 다 밑바닥 은 큰 경사지 가 없이 평탄 한 지형 이 고 , 세월 호 기준 반지름 200 m 안 에 튀어나온 바위 는 없 는 것 으로 추정 됐 다 . 인양 을 위한 쇠줄 , 쇠사슬 을 연결 하 거나 크레인 을 설치 하 는 데 크 게 어렵 지 않 을 것 으로 추정 된다 . 현재 세월 호 의 너비 는 21 m 로 측정 되 는데 , 애초 너비 가 22 m 인 점 을 고려 하 면 배 의 왼쪽 이 바닥 의 흙 속 에 1 m 가량 묻힌 것 으로 보인다 . 세월 호 가 놓여 있 는 곳 주변 의 조류 조건 을 보 면 , 맹골수도 는 조류 가 빠른 해역 이 지만 , 하루 4 번 씩 60 ~ 90 분 동안 조류 가 바뀌 면서 유속 이 약해 지 기 때문 에 하루 최대 4 ~ 6 시간 가량 잠수 작업 이 가능 할 것 으로 예상 됐 다 . 그러나 태풍 과 같 은 날씨 의 변화 가 있 는 경우 는 작업 시간 에 영향 을 준다는 것 이 이 보고서 의 내용 이 다 . 인양 시기 와 관련 해서 는 잠수 작업 이 가능 한 파고 1 m , 초속 10 m 의 조건 을 갖춘 시기 는 대체로 5 ~ 10 월 6 개월 정도 이 며 , 5 ~ 6 월 과 9 월 하순 ~ 10 월 중순 이 작업 하 기 에 바다 조건 이 가장 좋 을 것 이 란 내용 을 담 고 있 다 . 7 월 ~ 9 월 중순 사이 는 대체로 좋 으나 , 태풍 때 는 잠수 작업 이 어려울 것 으로 예상 됐 다 . 11 월 ~ 3 월 은 바다 조건 이 나쁘 며 , 작업 시간 이 짧 은 작업 만 가능 할 것 으로 보인다 . 이 보고서 들 은 세월 호 를 현재 지점 보다 바다 조건 이 좋 은 곳 으로 옮겨 인양 하 는 방안 도 제시 했 다 . 현재 세월 호 의 무게 가 9000 ~ 1 만 1000 t 으로 상당히 무겁 고 절단 해서 인양 할 수 없 다는 점 을 고려 한 것 이 다 . 세월 호 를 옮길 만 한 곳 으로 는 현재 위치 에서 북쪽 으로 2 . 5 ㎞ 떨어진 동거차도 인근 해역 이 꼽혔 다 . 이곳 은 현재 위치 보다 유속 이 느려 잠수 작업 이 상대 적 으로 쉬울 것 으로 예상 됐 다 . 세종 / 김규원 기자 che @ hani . co . kr 공식 SNS [ 페이스북 ] [ 트위터 ] | [ 인기 화보 ] [ 인기 만화 ] [ 핫 이 슈 ] Copyrights ⓒ 한겨레 신문사 , 무단 전재 및 재 배포 금지 < 한겨레 는 한국 온라인 신문협회 ( www . kona . or . kr ) 의 디지털 뉴스 이용 규칙 에 따른 저작 권 을 행사 합니다 . >