오페라 하우스 지연 ‘ 배상금 부메랑 ’ : 국제 신문 
 29 일 정식 공사 중단 60 일 째 
 이선정 안세희 기자 
 | 입력 : 2018 - 10 - 28 19 : 48 : 40 
 - 내일 부터 하루 105 만 원 씩 
 - 시공 맡 은 업체 에 줘야 할 판 
 - 오 시장 조기 결정 부담감 속 
 - 여론 수렴 … 중단 지속 될 듯 
 오거돈 부산 시장 이 지시 한 북항 오페라 하우스 공사 전면 중단 조치 가 ‘ 손해배상 ’ 기간 에 직면 했 다 . 30 일 부터 공사 지연 에 따른 손해 배상금 이 본격 적 으로 발생 하 므로 부산시 는 오페라 하우스 향방 에 대해 이른 시일 내 정책 결정 을 해야 하 는 큰 부담 을 안 을 전망 이 다 . 
 28 일 부산시 에 따르 면 북항 재 개발 지구 내 지난 5 월 시작 된 오페라 하우스 공사 가 8 월 31 일 부터 29 일 까지 60 일 간 중단 된 상태 다 . 실제로 는 민선 7 기 가 출범 한 지난 7 월 1 일 부터 넉 달 간 공사 가 중지 됐으나 7 , 8 월 은 잠정 중단 이 었 고 정식 중단 은 8 월 31 일 부터 두 달 간 이 라는 게 시 의 설명 이 다 . 시공사 와 계약 상 ‘ 60 일 까지 는 별도 금액 없이 공사 중지 가 가능 하 나 그 기간 을 넘어서 면 준공 때 시공사 에 추가 금 을 지급 한다 ’ 고 명시 돼 있 다 . 이 에 따라 공사 지연 에 따른 손해 배상금 이 하루 105 만 원 발생 한다 . 한 달 로 치 면 3000 만 원 이 넘 는다 . 
 시 는 시공사 인 ㈜ 한진 중공업 에 지난 5 월 23 일 부터 내년 5 월 22 일 까지 오페라 하우스 1 차 건립 공사 를 맡겼으며 , 감리 는 신화 엔지니어링 종합 건축사 사무소 등 4 개 업체 와 계약 했 다 . 
 시 고위 관계자 는 “ 아직 오페라 하우스 운명 에 대한 결론 이 나 지 않 아 공사 지연 은 불가피 하 나 늦 어도 다음 달 중 으로 는 시장 의 정책 결정 이 있 을 것 ” 이 라고 밝혀 공사 지연 에 따른 손해 배상금 발생 으로 인해 시장 의 정책 결정 이 임박 했 음 을 시사 했 다 . 하지만 시민 과 문화 예술 계 여론 수렴 과정 도 거쳐야 해 한 달 내 결론 을 내리 기 힘들 것 이 라는 분석 도 나온다 . 
 지역 문화 예술 계 는 부산시 가 시장 의 정책 결정 이 임박 했 다고 하 면서 도 여전히 현장 의견 은 구하 지 않 는다며 불만 을 토로 한다 . 부산 의 한 공연 시설 관계자 는 “ 오페라 하우스 건립 이 재 검토 되 는 과정 에서 시 는 부산 의 공연장 현장 에 자문 한 번 구한 적 이 없 다 . 공론 화 과정 도 없애 고 전문가 의견 도 듣 지 않 는다면 독단 적 결과 가 될 수 있 다 ” 고 말 했 다 . 
 오페라 하우스 향방 을 놓 고 도 부산 문화 예술 계 의 반발 이 거세 다 . 시 가 오페라 하우스 는 짓 되 시민 공원 내 들어설 국제 아트 센터 를 북항 오페라 하우스 예정지 로 옮겨 기능 을 합하 는 방안 을 검토 중 ( 국제 신문 지난 1 일 자 1 면 보도 ) 인 것 으로 알려 지 자 문화 예술 계 는 “ 부산 문화 회관 같 은 다목적 홀로 만드 는 방식 으로 변질 될 수 있 다 ” 고 비판 했 다 . 문화 계 관계자 는 “ 오 시장 은 단순 시설 짓 기 에 매몰 되 지 말 고 부산 문화 역량 을 키울 수 있 는 콘텐츠 생산 에 중점 을 두 고 오페라 하우스 건립 을 재개 할지 말 지 결정 해야 한다 ” 고 말 했 다 .