대한민국 신 중심 ' 충청 시대 ' 개막 … 세 종시 건설 탄력 
 올해 는 내년 말 입주 를 시작 하 는 세 종시 와 내포 신 도시 의 건설 공사 가 본격 적 으로 추진 되 는 해 로 세 종시 와 도청 이전 신 도시 인 내포 신 도시 가 건설 되 면 대전 과 충남 은 과학 과 물류 는 물론 행정 의 중심지 로 거듭날 전망 이 다 . 
 대전 CBS 는 2011 년 새해 를 맞 아 세 종시 와 내포 신 도시 건설 과정 과 건설 에 따른 파급 효과 , 신 도시 건설 에 따른 시너지 효과 를 극대 화 하 기 위해 대전 과 충남 이 어떤 준비 를 해야 하 는지 를 살펴보 는 기획 보도 를 마련 한다 . 
 ◈ 세 종시 건설 , 어디 까지 왔 나 
 2002 년 대선 에서 노무현 대통령 의 신 행정 수도 건설 공약 으로 시작 된 세 종시 건설 사업 . 
 헌법 재판소 의 신행 정수 도 위헌 판결 로 행정 중심 복합 도시 로 변경 돼 지난 2007 년 7 월 20 일 첫 삽 을 떴 지만 이명박 대통령 당선 이후 수정안 이 추진 되 면서 사업 은 2009 년 가을 이후 사실 상 중단 됐 다 . 
 그러 다 지난해 6 월 29 일 국회 에서 세 종시 수정안 부결 되 면서 논란 은 종식 됐 고 행정 안 전부 는 지난해 8 월 20 일 세 종시 로 이전 할 정부 기관 을 9 부 2 처 2 청 등 36 개 기관 으로 하 는 ' 중앙 행정 기관 등 이전 계획 변경 ' 을 확정 , 고시 했 다 . 
 또 세 종시 를 국가 직할 의 광역 자체 단체 로 하 고 오 는 2012 년 7 월 출범 하 는 것 을 내용 으로 하 는 ' 세종 특별자치시 설치 등 에 관한 특별법 ' 이 지난달 8 일 국회 를 통과 하 면서 세 종시 건설 은 탄력 을 받 고 있 다 . 
 지난해 말 을 기준 으로 세 종시 전체 공정 률 은 28 . 4 %( 총 예산액 대비 ) 로 부진 하 지만 행정 도시 건설 청 은 당초 목표 대로 2010 년 말 입주 를 시작 으로 2014 년 까지 정부 기관 입주 를 완료 한다는 방침 이 다 . 
 정부 청사 건설 공사 는 총리 실과 조세 심판원 이 들어가 는 1 단계 1 구역 공사 가 2008 년 12 월 착공 돼 40 % 정도 의 공정 률 을 보이 고 있 고 기획 재정부 등 경제 부처 가 들어가 는 1 단계 2 구역 공사 는 지난 10 월 25 일 착공 된 상태 다 . 
 행정 도시 건설 청 은 새해 에 는 정부 청사 2 단계 건설 을 본격 화 하 고 국립 도서관 과 청원 IC 연결 도로 등 을 행정 도시 의 주요 기반 시설 공사 를 시작 한다 . 
 한 만희 행정 도시 건설 청장 은 " 올해 는 지난해 보다 1 , 000 억 원 이상 늘어난 7 , 859 억 원 의 예산 을 투입 해 세 종시 차질 없이 건설 할 계획 " 이라고 밝혔 다 . 
 한 청장 은 " 정부 청사 건립 과 대전 과 연결 도로 를 연내 에 마무리 하 고 오송역 연결 도로 와 정안 IC 연결 도로 도 착공 할 예정 이 며 금년 말 입주 를 시작 하 는 첫 마을 입주민 들 이 불편 을 겪 지 않 도록 기반 시설 완비 에 만전 을 기하 겠 다 " 고 말 했 다 . 
 행정 도시 건설 청 은 올해 교과 부 등 18 개 기관 이 입주 할 정부 청사 2 단계 를 착공 하 고 법제처 등 6 개 기관 이 들 어서 는 3 단계 는 설계 에 들어가 며 KDI 와 국토연구원 등 16 개 국책 연구원 이전 을 위한 부지 계약 을 체결 할 예정 이 다 . 
 또 2012 년 7 월 공식 출범 하 는 세 종시 의 시청 사 와 교육 청사 설계 에 들어가 고 내년 말 입주 예정 인 첫 마을 주민 을 위한 기반 시설 과 상업시설 등 을 제때 공급 한다는 방침 이 다 . 
 이 와 함께 국내외 우수 대학 과 예술 기관 을 유치 해 세 종시 를 아시아 권 의 교육 · 과학 · 문화 · 예술 의 허브 로 육성 하 기 위해 내년 상반기 에 행정 도시 특별법 을 개정 해 외국 대학 설립 을 위한 법 적 근거 와 인센티브 제공 방안 도 마련 할 계획 이 다 . 
 한 만희 행정 도시 건설 청장 은 세 종시 수정안 추진 과정 에서 지연 된 정부 청사 문제 와 관련 해 " 정부 청사 공사 가 8 개월 정도 지연 됐 는데 1 단계 2 구역 은 턴키 발주 을 했 고 2013 년 에 입주 예정 인 2 단계 는 분할 발주 를 통해 동시 공사 에 들어가 기한 내 에 완공 을 할 수 있 도 로 할 것 " 이라고 설명 했 다 .