시흥 4 동 중학교 유치 ( 한울 중 이전 ) 개요 - 사업 개요 위 치 : 시흥 4 동 791 - 38 외 2 필지 , 792 - 1 학교 부지 : 10 , 554 . 3 ㎡( 3 , 192 평 ) 사업 기간 : 2013 . 3 ～ 2016 . 3 - 추진 방안 - 흥 일초 를 신 흥초 로 통합 에 따른 신 흥초 교실 증축 : 13 학급 ­ 한울 중학교 이전 에 따른 중학교 신축 : 28 학급 ­ 소요 예산 : 212 억 원 - 추진 사항 2011 . 7 . 26 : 기동대 이전 주민 대책위 구성 2012 . 1 . 25 : 주민 대책위 시민 발언 대 건의 ( 시흥 4 동 에 중학교 만들 어 주 세요 ) 2012 . 4 . 27 : 기동대 이전 민관 협의 체 구성 ( 민 , 관 , 의회 ) 2012 . 6 . 7 : 서울 지방 경찰청 부지 교환 협의 차 금천 구청 방문 2012 . 6 . 14 : 금천 구청장 서울시 제 1 부 시장 , 정무 부시장 면담 남 부기동 부지 와 경찰 점유 사용 시유지 4 곳 교 한 건 의 2012 . 6 . 30 : 주민 대책위 서울 시장 과 주말 데이트 실시 ­ 경찰 기동대 이전 에 따른 서울시 부지 와 대토 2012 . 9 . 7 : 서울시 의회 제 3 차 공유 재산 관리 계획 심의 ( 가결 ) 2012 . 12 . 28 : 서울시 ↔ 서울 지방 경찰청 남부 기동대 부지 교환 2013 . 3 . 8 : 학교수 용 계획 에 따른 설문 조사 및 주민 공청회 실시 2013 . 4 . 30 : 서울시 교육청 → 교육부 에 투자 융자 심사 의뢰 2013 . 5 . 24 : 교육부 → 서울시 교육청 에 투자 융자 반려 통보 ­ 사유 : 한울 중 이전 재배치 사업 은 중앙 투자 융자 사업 이 아님 2013 . 6 . 28 : 서울시 교육청 → 서울시 에 부지 교환 협조 요청 2013 . 7 . 3 : 서울시 의회 교육 위원회 신 흥초 교실 증축 ( 안 ) 의결 2013 . 7 . 18 : 금천 구청장 시 교육청 방문 ( 한울 중 조속 추진 요청 ) 2013 . 7 . 23 : 금천구 의회 행정 재경위 시 교육청 방문 ( 한울 중 정상 추진 요청 ) 2013 . 8 . 6 : 금천구 중학교 신설 을 위한 주민 대책위 준비 모임 2013 . 8 . 12 : 금천 구청 과 서울시 교육청 관계자 실무 협의 ( 한울 중 이전 방안 제시 ) 2013 . 8 . 13 : 금천구 중학교 신설 을 위한 주민 대책위 출범식 개최 2013 . 8 . 13 : 서울시 자산관리 과 금천 구청 방문 ( 한울 중 토지 분할 협의 ) 2013 . 8 . 16 : 금천 구청 한울 중 토지 분할 초안 작성 2013 . 8 . 19 : 금천 구청 → 서울시 및 서울시 교육청 에 토지 분할 초안 송부 2013 . 8 . 19 : 서울시 교육청 한울 중 이전 재배치 추진 방안 확정 2013 . 8 . 20 : 주민 대책위 서울시 교육청 방문 기자 회견 개최 2013 . 9 . 30 : 서울시 교육청 투자 심사 위원회 2013 년 도 제 4 회 투자 심사 결정 ( 한울 중 이전 재배치 안 ‘ 적정 ’ 가결 ) - 향후 계획 신 흥초 증축 건축비 : 2014 년 교육비 특별회계 본예산 편성 한울 중 이전 설계 비 : 2014 년 교육비 특별회계 본예산 편성 한울 중 이전 건축비 : 2015 년 교육비 특별회계 본예산 반영 - 사업 추진 목표 일정 흥 일초 신 흥초 통폐합 : 2015 년 3 월 한울 중 이전 재배치 : 2016 년 3 월 공유 하 기 글 요소