대구야구장 공사비 증액 불구 , 건설사 참여 “ 글쎄 ” 
 대구시 가 새로 건립 할 야구장 의 일부 시설 을 당초 계획 보다 축소 하 고 공사비 는 증액 하 기 로 했 다 . 대구 야구장 건립 공사 1 차 입찰 에 건설 업체 들 이 적자 공사 를 우려 해 참여 하 지 않 았 던 만큼 , 공사 내용 을 조정 해 재입찰 때 는 건설 업체 의 참여 를 독려 하 기 위한 것 이 나 , 건설 업체 의 참여 여부 는 여전히 불 투명 하 다 . 
 김연수 대구시 행정부 시장 은 18 일 대구 야구장 건립 공사 와 관련 한 기자 회견 을 갖 고 “ 각계각층 의 의견 을 들 은 결과 , 명품 구 장 을 유지 하 기 위해서 는 좌석 규모 는 그대로 두 되 재입찰 에서 유찰 되 지 않 게 하 려면 건설사 들 이 요구 하 는 사업비 를 맞춰야 한다 ” 고 밝혔 다 . 
 대구시 가 지난달 2 일 마감 한 대구야구장 건립 입찰 참여 업체 모집 때 1 개 업체 도 신청 하 지 않 았 다 . 대구시 는 이달 중 으로 재입찰 공고 를 낼 예정 이 다 . 
 이날 시 가 내놓 은 계획 에 따르 면 관람석 규모 를 당초 계획 대로 2 만 4 천석 ( 수용 인원 2 만 9 천 명 ) 으로 유지 하 되 지붕면 적 비율 을 50 % 에서 30 % 로 , 주전 광판 ( 35 mX 20 m ) 1 개 를 축소 하 는 한편 , 대공원역 에서 야구장 광장 으로 올라가 는 출입구 확장 부분 은 별도 사업 으로 추진 키로 했 다 . 이 를 통해서 110 억 ∼ 120 억 원 에 이르 는 공사비 절감 효과 를 얻 을 것 으로 대구시 는 보 고 있 다 . 
 이 와 더불 어 대구시 가 100 억 ∼ 150 억 원 을 더 부담 함 으로써 , 전체 적 으로 210 억 ~ 250 억 원 의 공사비 증액 효과 를 얻 을 수 있 다는 것 이 다 . 이 에 따라 대구시 는 대구야구장 건립 에 필요 한 총 사업비 를 국비 298 억 원 , 시비 822 억 원 , 민자 ( 삼성 라이온즈 ) 500 억 원 등 1 천 620 억 원 으로 , 당초 1 천 500 억 원 보다 120 억 원 늘어난 규모 로 책정 했 다 . 순수 공사비 는 1 천 14 억 원 에서 1 천 134 억 원 으로 증액 된다 . 
 김 부시장 은 “ 1 차 때 유찰 원인 이 1 천 14 억 원 의 공사비 로 는 입찰 안내서 에서 요구 한 시설 규모 와 명품 야구장 을 건립 하 기 에 부족 하 다는 것 이 었 다 ” 면서 “ 공사비 가 늘어난 만큼 어느 정도 건설 업체 가 참여 할 여건 은 갖춰졌 다고 생각 한다 ” 고 말 했 다 . 
 대구시 의 대책 에 도 불구 하 고 건설 업체 들 의 재입찰 참가 는 낙관 적 이 지 않 다 . 건설업 계 에서 는 여전히 50 억 ∼ 100 억 원 정도 의 적자 가 발생 할 것 으로 보 고 있 기 때문 이 다 . 이 와 관련 해 김 부시장 은 “ 종합 건설 본부 에서 조사 한 결과 , 당초 계획 된 사업비 보다 300 억 ∼ 350 억 원 이 더 주어진다면 가능 한 것 으로 나타났 다 ” 면서 “ 250 억 원 증액 효과 와 의 차이 는 건설사 가 이익 의 폭 을 줄이 든지 , 공법 을 통해서 가능 할 것 으로 보 고 있 다 ” 고 설명 했 다 . 또 김 부시장 은 “ 6 월 내 에 재입찰 공고 를 내 고 올해 말 건설 업체 를 선정 해 공사 에 지장 이 없 도록 하 겠 다 ” 고 덧붙였 다 . 
 삼성물산 은 대구시 의 대책 발표 이후 에 도 여전히 입찰 참가 여부 에 대해 입 을 다물 고 있 다 . 삼성 라이온즈 가 야구장 건립 사업비 로 500 억 원 을 부담 하 는 만큼 삼성물산 의 참여 가능 성 이 가장 높 을 것 으로 알려져 있 었 다 . 삼성물산 소식 에 정통 한 한 지역 건설 업체 관계자 는 “ 내부 적 으로 입찰 에 참여 하 지 않 는 것 으로 방향 을 잡 은 것 같 다 ” 고 말 했 다 . 삼성물산 이 참여 하 지 않 으면 다른 업체 를 물색 한다는 게 대구시 의 방침 이 다 . 현재 로 는 D 건설 과 K 건설 이 대구 야구장 건립 공사 에 관심 을 갖 고 있 는 것 으로 알려져 있 다 .