전국 휩쓸 고 다닌 하키 명문 수원 태장 고 , 아수라장 훈련장 
 3 년 연속 전국 대회 5 관 왕 대업 을 이룬 하키 명문 수원 태장 고가 전용구 장 준공 이 지연 돼 경기력 유지 에 어려움 을 겪 고 있 다 . 
 26 일 수원 교육 지원 청 과 태장 고 등 에 따르 면 수원시 와 교육부 가 50 % 씩 지원 해 총 12 억 원 의 예산 으로 인조 필드 하키 전용구 장 조성 공사 를 진행 하 고 있 다 . 
 전용구 장 공사 를 관리 하 는 수원 교육 지원 청 은 1 학기 가 시작 되 면 곧바로 선수 들 이 훈련 할 수 있 도록 지난 1 월 7 일 준공 을 목표 로 추진 했 다 . 
 현재 전용구 장 공사 는 저수조 설치 와 스프링클러 · 배관 공사 · 배수 로 공사 등 은 마무리 됐 지만 수도 인입 공사 를 위해 맨 흙 이 드러나 있 다 . 전용구 장 공정 률 은 65 % 에 불과 하 다 . 
 27 일 김해 2019 KBS 배 전국 춘계 남녀 하키 대회 출전 을 준비 하 고 있 는 태장 고 는 훈련장 이 없 어서 평택 소사 벌 경기장 과 인천 선학 체육관 , 수원 마중 공원 풋 살장 등 을 전전 하 며 훈련 하 고 있 다 . 
 매일 장거리 이동 을 하 며 훈련 을 하 다 보 니 경기력 유지 와 안전 문제 에 비상 이 걸렸 다 . 
 지역 체육계 관계자 는 " 공사 가 지연 되 고 있 지만 수원 교육 지원 청 에서 태장 고 측 에 공사 기한 지연 등 에 대한 정확 한 설명 을 하 지 않 아 학교 관계자 들 과 학부모 들 이 답답 해 하 고 있 다 . 이제 본격 적 으로 전국 대회 가 시작 되 는 데 선수 들 이 전용 경기장 이 없 어서 전국 을 떠돌 다 보 니 경기력 유지 에 어려움 을 겪 고 있 다 " 고 답답 함 을 토로 했 다 . 
 수원 교육 지원 청 관계자 는 " A 업체 의 공사 가 차질 을 빚 은 이유 로 는 학교 에서 공사 중지 를 요청 한 중간 · 기말고사 기간 9 일 과 수능 4 일 이 발주 후 공사 기간 에 포함 됐 기 때문 " 이 라며 " 동파 를 우려 해 ' 동절기 공사 중지 해제 및 시행 기간 ' 으로 지난해 12 월 18 일 부터 지난 22 일 까지 공사 가 멈췄 다 . 애당초 무리 한 공사 기간 일정 이 었 지만 다음 달 22 일 까지 공사 를 마무리 하 겠 다 " 고 답했 다 .