프로젝트 에서 일정 을 이용 한 작업 - Project 
 프로젝트 에서 일정 을 이용 한 작업 
 Project 자동 으로 기본 일정 설정 ( 월요일 부터 금요일 , 오후 5 에 오전 8 ) 을 제공 하 는 동안 해당 기본 값 프로젝트 에 대 한 오른쪽 맞춤 아닐 수 도 있 습니다 . 다음 은 일정 을 변경 하 는 방법 에 대 한 있 는 몇 가지 특정 질문 에 답변 수 있 는 몇 가지 주제 입니다 . 
 일정 관련 항목 
 일반 시간 
 회사 공휴일 
 자원 일정 
 팁 : 삭제 ( delete ) 일정 을 더 이상 필요 하 지 않 으면 ! 
 이러 한 일정 의 모든 작동 방법 함께 
 Project 일정 의 네 가지 가 : 기본 달력 , 프로젝트 달력 , 작업 일정 및 자원 달력 입니다 . 
 기본 달력 처럼 사용 되 는 거의 서식 프로젝트 , 작업 및 자원 달력 입니다 . 조직 에서 표준 작업 시간 및 휴무 시간 에 대 한 모든 프로젝트 를 정의 합니다 . 매일 , 매주 및 회사 공휴일 같 은 예외 에 대 한 작업 요일 에 대 한 작업 시간 을 지정 합니다 . 세 가지 기본 달력 은 Project 으로 설정 이미 : 표준 , 24 시간 및 야간 근무 합니다 . 
 중요 : Project 를 사용 하 여 Project Web App 와 ? 그렇 다면 , 기본 달력 에 변경 을 요청 하 려면 관리자 에 게 문 의 합니다 . 
 프로젝트 , 자원 및 작업 달력 서식 파일 을 다른 이름 으로 기본 달력 을 사용 하 여 한 고유 작업 일 및 개별 프로젝트 , 자원 또는 작업 에 대 한 시간 을 반영 하 도록 수정 된 합니다 . 휴가 , shift 작업 또는 장비 주말 및 야간 전체 를 실행 하 여 완료 된 작업 에 대 한 회계 때 이러 한 고유 달력 은 특히 유용 합니다 . 
 모든 이러 한 달력 은 프로젝트 작업 을 예약 하 는 방법 에 프레임 을 겹치 게 합니다 . 
 예 제 . .. 
 조직 에서 시애틀 에 있 는 있 고 일 , 월요일 부터 금요일 작동 8 시간 의 일반 적 인 작업 주 에 한다고 가정 하 겠 습니다 . 기본 달력 에 는 이러 한 작업 일 및 시간 뿐 만 아니 라 독립 날 에 대 한 4 년 7 월 크리스마스 25 년 12 월 등 의 회사 공휴일 반영 됩니다 . 
 프로젝트 관리자 는 7 월 15 일 을 년 7 월 1 일부 터 실행 되 고 화요일 토요일 작업 주 를 필요 로 하 는 새 프로젝트 를 시작 합니다 . 
 기본 달력 년 7 월 4 휴무 휴일 으로 식별 된 는 월요일 부터 금요일 작업 주 를 보여 줍니다 . 
 프로젝트 달력 기본 달력 을 사용 하 여 시작 점 으로 하 지만 토요일 은 이제 작업 일 및 월요일 휴무일 됨 을 추가 합니다 . 
 프로젝트 에 하나 의 작업 발생 다른 국가 에서 4 년 7 월 휴일 에 게 적용 되 지 않 습니다 . 작업 달력 4 년 7 월 작업 일 인지 를 추가 합니다 . 
 마지막 으로 , 작업 에 작업 할 수 있 는 자원 조직 의 나머지 다른 작업 일정 을 있 습니다 . 자원 달력 화요일 을 휴무일 , 이 시간 이 10 일 토요일 을 통해 수요일 추가 합니다 . 
 Project 예약 작업 을 배정 된 자원 의 일정 , 작업 달력 , 프로젝트 달력 의 기본 달력 에 대 한 차지 합니다 . 
 결과 가용성 Project 계산 시작 날짜 와 완료 날짜 작업 및 프로젝트 에 대 한 방법 에 적용 됩니다 . 
 기본 달력 은 무엇 인가요 ? 
 프로젝트 달력 은 무엇 인가요 ? 
 자원 달력 은 무엇 인가요 ? 
 작업 달력 은 무엇 인가요 ? 
 일정 옵션 설정 작업 시간 에 미치 는 영향 
 기본 달력 은 프로젝트 달력 , 자원 달력 또는 작업 달력 기반 으로 하 는 서식 파일 로 사용 합니다 . 표준 작업 시간 및 프로젝트 에 휴무 시간 을 정의 합니다 . 작업 매일 , 매주 및 공휴일 같 은 예외 에 대 한 작업 요일 에 대 한 작업 시간 을 지정 합니다 . 자원 달력 에 대 한 프로젝트 달력 으로 또는 기반 으로 사용 하 여 기본 달력 을 선택 할 수 있 습니다 . 또한 기본 달력 을 특정 작업 에 적용 할 수 있 습니다 . 
 프로젝트 에 는 세 가지 기본 기본 달력 이 됩니다 . 
 표준 표준 기본 달력 에 일반 적 인 작업 일정 이 반영 됩니다 : 월요일 부터 금요일 , 오전 8 시 ~ 오후 5 시 1 시간 으로 나누 기 해제 합니다 . 
 24 시간 24 시간 달력 없 는 휴무 시간 을 사용 한 일정 이 반영 됩니다 . 24 시간 달력 리소스 및 다른 교대 에 대 한 작업 시간 을 예약 또는 계속 해 서 장비 자원 의 일정 을 사용 할 수 있 습니다 . 
 야간 근무 야간 근무 기본 달력 오후 오전 11 시 8 시 , 나누 기 1 시간 이 소요 된 토요일 아침 월요일 야간 의 야간 shift 일정 이 반영 됩니다 . 
 여러 자원 에 대 한 대체 일정 사용 중 인 경우 에 유용 자신 의 기본 일정 을 만들 수 도 있 습니다 . 예 를 들 어 시간 제 , 12 시간 교대 작업 중 인 자원 있 을 또는 주말 합니다 . 
 프로젝트 달력 의 작업 시간 과 휴무 날짜 와 작업 에 대 한 시간 을 정의 합니다 . 이 달력 은 일반 적 으로 조직 의 일반 적 인 작업 시간 을 나타냅니다 . Project 에서 는 이 일정 예약 작업 배정 된 자원 이 없 는 기간 고정 된 의 작업 종류 을 사용 합니다 . 기본 적 으로 표준 기본 달력 은 프로젝트 달력 으로 사용 하지만 다른 기본 달력 을 사용 하 여 대체 일정 을 반영 합니다 . 
 프로젝트 달력 의 프로젝트 작업 발생 할 수 있 는 경우 를 지정 합니다 . 이 프로젝트 달력 의 해당 주 매일 작업 일 이 입니다 . 
 이 프로젝트 달력 에서 작업 평일 에 대해서 만 발생 할 수 있 습니다 . 
 작업 일 및 시간 프로젝트 달력 의 작업 일 및 전체 프로젝트 에 대 한 시간 을 반영 합니다 . 회사 공휴일 같 은 특수 일 , 해제 지정 할 수 있 습니다 . 기타 휴무 시간 때 팀 전체 가 작업 회의 나 부서 와 같 은 프로젝트 이외 작업 에 참여 기간 을 반영 하 도록 지정 할 수 있 습니다 . 
 프로젝트 달력 은 프로젝트 정보 대화 상자 에서 달력 목록 에서 일정 을 클릭 하 여 설정 합니다 . 액세스 하 여 프로젝트 달력 을 수정 하 는 방법 에 대 한 자세 한 내용 은 작업 시간 , 휴가 및 공휴일 프로젝트 에 대 한 설정 을 참조 하 십시오 . 
 자원 달력 이 있 는 작업 에 대 한 제공 하 는 경우 에 작업 자원 ( 인력 및 장비 ) 일정 있 는지 확인 합니다 . 특정 리소스 또는 자원 종류 에 영향 을 줍니다 . 기본 적 으로 자원 달력 에서 작업 시간 설정 은 프로젝트 달력 을 일치 합니다 . 단 , 휴가 , 휴가 , 장비 유지 관리 시간 등 의 개별 일정 정보 를 표시 하 려면 자원 달력 을 사용 자 지정 할 수 있 습니다 . 
 작업 시간 바꾸 기 자원 정보 대화 상자 의 일반 탭 을 클릭 하 여 휴무 시간 을 나타내 도록 자원 달력 을 편집 할 수 있 습니다 . 만들 기 하 거나 개별 자원 또는 특정 작업 시간 을 나타낼 자원 그룹 에 대해 다른 기본 달력 할당 할 수 도 있 습니다 . 예 를 들 어 자원 을 목수 다른 작업자 와 에서 는 다른 시간 동안 작업 수 사람 에 대해 만든 일정 을 지정 할 수 있 습니다 . 
 팁 : 와 같 은 시간 제 대체 일정 을 사용 할 수 있 는 자원 또는 야간 근무 사이트 가 있 는 경우 를 설정 하 고 각 이동 에 대 한 별도 기본 달력 을 적용 하 는 것 이 좋 습니다 . 개별 자원 에 대 한 예외 에 맞 게 자원 달력 을 사용 하 여 작업 시간 입니다 . 
 Project 에서 의 프로젝트 를 기간 고정 된 되 어 있 지 는 작업 과 자원 을 배정 된 작업 을 예약 하 는 자원 달력 을 사용 됩니다 . 예 를 들 어 에 있 는 경우 에 자원 자원 달력 에 지정 된 휴가 주 , 프로젝트 일정 지 않 습니다 작업 이 해당 주의 합니다 . 
 처음 에 자원 달력 설정 이 프로젝트 달력 을 일치 합니다 . 
 자원 달력 에서 자원 의 휴무 시간 을 설정 하 면 이 자원 이 프로젝트 작업 의 2 주 지난 3 일 또는 주 3 의 처음 4 일 에서 이번 달 에 대해 사용 할 수 없 는 반영 됩니다 . 
 자원 달력 을 수정 하 여 자원 의 작업 시간 을 변경 하 는 경우 에 작업 에 이미 배정 된 작업 시간 에 변경 사항 이 반영 되 도록 작업 의 일정 이 조정 됩니다 . 
 작업 달력 수 있 게 휴무 시간 동안 작업 일정 을 프로젝트 달력 이 나 자원 달력 에 의해 정의 된 대로 합니다 . 예 를 들 어 야간 또는 주말 을 통해 작업 해야 하 는 작업 이 있 을 경우 작업 일정 을 설정 할 수 있 습니다 . 
 새 기본 달력 으로 작업 시간 바꾸 기 대화 상자 에서 작업 일정 을 만듭니다 . 다음 작업 정보 대화 상자 에서 고급 탭 을 사용 하 여 이 기본 달력 작업 에 적용 합니다 . 
 작업 달력 에 이미 자원 이 배정 기본 적 으로 작업 에 적용 하 는 경우 작업 일정 및 자원 달력 에서 공통 되 는 작업 시간 작업 이 예약 되 어 있 습니다 . 작업 달력 을 사용 하 여 작업 을 예약 하 려는 경우 작업 정보 대화 상자 에서 고급 탭 의 자원 달력 무시 확인 란 을 선택 합니다 . 
 에 액세스 하 고 작업 일정 으로 작업 하 는 방법 에 대 한 자세 한 내용 은 프로젝트 내 에서 작업 달력 만들 기 또는 특정 리소스 에 대 한 고유 한 일정 을 설정 을 참 고 하 세요 . 
 ( 도구 메뉴 , 옵션 명령 ) 옵션 대화 상자 의 일정 탭 의 일정 옵션 설정 Project 의 시간 설정 을 정의 하 지만 작업 을 예약 할 수 있 는 시기 를 결정 하 지 는 않 습니다 . 일정 만 작업 시간 및 휴무 시간 을 확인 할 수 있 습니다 . 
 일정 탭 에서 각 주 의 시작 요일 , 는 회계 연도 의 시작 달 , 일 및 월 / 일 수 당 총 작업 시간 을 직접 입력 한 날짜 의 시간 등 기본 설정 을 지정 할 수 있 습니다 . 예 를 들 어 기본 시작 시간 옵션 작업 에 배정 기본 적 으로 시간 을 지정 하 지 않 고 시작 날짜 를 입력 하 면 시작 시간 을 지정 합니다 . 또한 하루 작업 시간 옵션 일 을 기본 설정 인 1 일 에 8 시간 등 의 기간 을 입력 하 면 작업 에 대 한 프로젝트 를 계산 하 는 시간 을 정의 합니다 . 2 일 기간 입력 은 기간 16 시간 을 입력 합니다 . 
 달력 에서 작업 시간 을 변경 하 면 Project 에서 는 일정 탭 에서 설정 을 얼마나 많 은 시간 동안 정의 일 , 주 또는 월 을 결정 하 여 저장 합니다 . 달력 에서 작업 시간 일별 또는 주 별 시간 설정 을 달력 탭 의 와 다른 경우 기간 필드 예상 기간 값 이 표시 될 수 있 습니다 . 예 를 들 어 일정 에 4 시간 근무일 에 대해 설정 되 어 있 지만 기본 하루 ( 옵션 대화 상자 의 ) 을 8 시간 으로 설정 되 어 , 하루 작업 이 2 일 에 걸쳐 표시 됩니다 . 달력 설정 을 달력 탭 의 작업 시간 을 고려 하 는 것 이 좋 습니다 .