외고 옹 벽 보강 공사 착공 도 못했 다 
 울산시 교육청 이 올 연말 공사 완료 키로 했 던 울산 외고 옹 벽 보강 공사 가 아직 착공 조차 못 하 고 있 어 외고 학생 들 의 불편 과 불안 이 가중 되 고 있 다는 지적 이 다 . 
 울산시 의회 교육 위원회 ( 위원장 권오영 ) 는 5 일 제 142 회 2 차 정례회 ‘ 울산 외고 복구 및 보강 공사 추진 계획 ’ 보고 에서 이 같이 지적 하 고 조속 한 착공 을 촉구 했 다 . 
 이날 보고 는 지난 행정 사무 감사 과정 에서 외고 옹 벽 보강 공사 가 아직 착공 되 지 않 았 다는 교육청 의 답변 에 따라 긴급 하 게 이뤄졌 다 . 
 지난해 9 월 최초 로 붕괴 된 울산 외고 옹 벽 은 진상 조사 를 위한 시 의회 외고 특위 활동 등 을 거쳐 시설 안전 공단 의 안전 진단 까지 거쳤 지만 지난 여름 장마 기간 동안 또 다시 수차례 붕괴 돼 외고 학생 들 과 학부모 들 을 불안 케 했 다 . 이 에 따라 시 교육청 은 지난 9 월 부터 곧 바로 보강 공사 에 착공 키로 하 고 시 의회 교육 위원회 행정 사무 처리 상황 보고 를 통해 올 연말 까지 공사 완료 를 목표 로 늦 어도 내년 2 월 말 까지 는 완료 , 내년 부터 는 학생 들 에게 불편 이 가 지 않 도록 하 겠 다고 밝혔 다 . 
 그러나 이날 보고 에서 시 교육청 은 시공사 와 의 계약 해 지 문제 를 놓 고 조달청 과 의 논의 가 지연 되 면서 아직 착공 을 하 지 못했 다고 설명 했 다 . 
 교육청 안 효식 기획 관리 국장 등 은 “ 무너진 옹 벽 을 압 성토 공법 을 통해 보강 하 기 위해 현재 부지 매입 은 물론 문화재 조사 , 또 북구 청과 의 시행 계획 협의 까지 모두 마쳤 지만 시공사 인 ‘ 남영 ’ 과 의 계약 해 지 문제 로 지연 되 면서 아직 착공 을 하 지 못했 다 ” 며 “ 교육청 에서 는 시공사 를 변경 하 기 위해 계약 해 지를 조달청 에 요청 했으나 계약 당사자 인 조달청 이 옹벽 붕괴 의 원인 및 책임 소재 가 아직 명확 하 지 않 다며 해지 를 거부 하 고 있 다 ” 고 밝혔 다 . 
 또 “ 이 처럼 시공사 변경 이 어려워짐 에 따라 교육청 은 비교 형량 을 통해 우선 은 확보 된 예산 으로 설계 변경 키로 결정 했 다 ” 며 “ 비록 현재 공사 기간 을 놓 고 교육청 과 시공사 , 감리사 간 의 의견 이 엇갈리 고 있 지만 이 문제 도 신속히 해결 해 이달 중 으로 착공 하 겠 다 ” 고 강조 했 다 . 
 공사 기간 에 대해서 는 현재 교육청 이 6 개월 , 시공사 11 개월 , 감리사 가 9 개월 을 잡 고 있 다 . 따라서 교육청 주장 대로 이달 말 에 착공 한다 해도 감리사 의 9 개월 공사 기간 을 고려 하 면 최소한 내년 9 월 은 돼야 옹 벽 및 절 토부 보강 공사 가 완료 될 것 으로 전망 된다 . 
 이 는 당초 계획 보다 10 개월 이나 늦 어 진 것 으로 현재 수업 중 인 1 · 2 학년 학생 들 은 물론 내년 신입 생 들 까지 1 년 내내 운동장 사용 이 힘들 어 진다 . 
 이 에 따라 이날 교육위 의원 들 은 일제히 교육청 의 안일 한 태도 를 질타 하 고 조속 한 착공 을 촉구 했 다 . 
 김정태 의원 은 “ 올 1 회 추경 을 통해 우리 교육위 에서 는 보강 공사 를 위해 45 억 원 이 라는 큰 예산 을 배정 했 고 교육청 은 늦 어도 내년 2 월 말 까지 공사 를 완료 키로 했 는데 , 여태 착공 을 하 지 않 고 있 다는 것 은 교육청 의 안일 한 태도 에서 비롯 된 것 ” 이 라며 “ 현재 도 공사 기간 을 놓 고 의견 이 다른데 과연 이번 달 착공 이 가능 하 냐 ” 고 추궁 했 다 . 
 이은영 의원 도 “ 시공사 와 교육청 간 의 공사 기간 차이 가 2 배 가까이 나 나 는데 과연 합의 가 쉽 게 이뤄 지 겠 냐 ” 며 “ 교육청 의 사정 이 야 있 겠 지만 착공 이 계속 지연 되 는 것 에 대해서 는 교육 행정 의 신뢰 를 떨어뜨리 는 것 ” 이 라며 개선 을 촉구 했 다 . 
 권오영 위원장 은 “ 교육청 이 의지 만 있 으면 법 적 절차 는 추후 에 밟 아도 될 것 ” 이 라며 “ 지금 외고 학생 들 은 비 만 오 면 붕괴 를 걱정 하 며 공포 에 떨 고 있 다 ” 며 철저 한 사후 관리 는 물론 학교 이전 등 과 같 은 근본 적 인 대책 마련 까지 주문 했 다 .