현재 초저 금리 시대 및 지구 온실가스 감축 을 위한 세계 적 관심 도 가 고조 되 면서 친환경 청정에너지 원인 태양광 발전 의 중요 성 이 더욱 부각 되 고 또한 저 금리 시대 로 돈 을 투자 할 곳 이 마땅 치 않 아 안정 적 인 재테크 와 노후 대비 를 위하 여 매달 수익 이 창출 되 어 노후 연금 형식 으로 태양광 발전소 사업 에 투자 가 집중 되 고 있 는 것 이 현실 입니다 초기 에 투자 하 면 재투자 비 가 적 고 장기 적 으로 안정 적 인 일정 한 수익 이 발생 한다는 것 이 상당히 매력 적 이 다 . 임야 에 500 kw 태양광 발전소 ​​​ 1 . 태양광 발전소 사업 진행 절차 ​ 부지 선정 ⇒ 허가 조건 확인 ⇒ 시공사 선정 ⇒ 발전 사업 허가 ⇒ 개발 행위 허가 ⇒ 착공 준비 ⇒ 발전소 시공 발전소 완공 ⇒ 전력 수급 계약 체결 ⇒ 사업 개시 ⇒ 설비 확인 ⇒ 전력 공급 공급 인증서 발급 ⇒ 거래 시스템 등록 및 매매 ​ 2 . 태양광 발전소 설치 장소 분류 ​ 태양광 발전소 설치 장소 는 토지 ( 임야 , 전 , 답 , 과수원 , 목장 용지 등 ) 건물 ( 공장 , 창고 , 축사 , 기타 ) 로 분 태백 , 제천 , 공사 전 에 발전 사업 허가 , 개발 행위 허가 를 받 아야 하 고 해당 지목 이 농지 라면 농지 전용 허가 를 받 아야 하 고 산지 는 산지 전용 허가 를 받 아야 한다 기본 적 으로 진입 도로 3 m 이상 의 도로 가 있 어야 하 고 기존 도로 와 태양광 발전 사업 지 사이 에 타인 의 토지 가 접해 있 다면 토지 사용 동의서 와 토지 사용 승낙서 로 도 허가 를 받 을 수 있 다 허가 제한 구역 ( 상수원 보호구역 , 개발제한구역 , 문화재 보존 보호구역 , 군사 보호구역 ) 입니다 . 3 . 태양광 발전소 최적 부지 및 개발 허가 기준 국토 이용 에 관한 법률 인 토지 이용 계획 에서 확인 해 보 면 토지 의 용도 계획 에 따라서 태양광 발전 사업 개발 행위 허가 가 득 할 수 도 있 고 불허 될 수 도 있 다 토지 의 용도 는 구체 적 으로 계획 관리 지역 , 생산 관리 , 보전 관리 , 농림 , 농업 진흥 구역 , 상수원 보호구역 군사 보호구역 , 문화재 보호구역 , 택지 조성 구역 , 공업 단지 예정지 등 으로 분류 된다 . 관할 청 에서 인허가 적용 법률 은 국토 개발 계획 법 과 산지 관리법 을 적용 하 여 산지 전용 허가 를 받 아야 한다 ( 산지 전 용허 가 접수 하 면 현지 조사 하 여 , 복구 비 산정 한 후 납부 하 면 허가 가 완료 된다 ) 인허가 를 결정 한 후 용도지역 과 면적 에 따라서 소규모 환경영향평가 와 사전 재해 영향 성 건 승인 을 받 아야 한다 허가 의 명칭 은 개발 행위 허가 이 며 주관 부서 는 개발 행위 업무 부서 다토 목측 량설 계 사무소 와 일반 적 인 토목 설계 가 필요 하 며 환경영향평가 설계사 의 소규모 환경영향평가 및 별도 의 사전 재해 영향 평가 등 이 필요 하 다 1 MW 급 의 경우 토목 측량 설계 비용 및 소규모 환경 영향 평가 비용 이 약 1 억 정도 발생 한다 환경 은 해당 지역 을 관할 하 는 환경청 에서 승인 하 게 되 고 태양광 발전 사업 의 산지 전용 부담금 은 신재 생 에너지법 에 의해 면제 대상 이 다 산지 복 구비 는 예치금 보증서 로 대체 가능 하 고 농지 는 전용 부담금 을 공시지가 의 30 % 를 납부 해야 한다 태양광 발전 사업 허가 가 어려운 용도지역 은 ( 농업 진흥 구역 - 한시 적 허용 후 중 지 , 보존 녹지 - 녹지 보전 지역 산림 보호구역 ) 개발 을 강력히 규제 하 는 지역 이 다 . 토지 를 임대 해서 태양광 발전 사업 을 할 수 있 으나 최종 적 으로 근저당 을 설정 후 토지 주 와 사전 협의 가 필요 한 부분 이 고 부지 는 기본 적 으로 진입 도로 3 m 이상 의 현황 도로 가 필요 하 다 . 토지 의 방향 은 정남향 이 최적 이 며 오후 에 해 가 길 어 남서향 도 괜찮 다 경사도 는 평균 20 ℃ 미만 이 어야 허가 가 가능 하 고 삼상 전주 가 최 단거리 에 있 어야 계통 연계 비용 을 줄일 수 있 고 가장 중요 한 것 은 선로 의 관할 변전소 에 여유 용량 이 있 어야 한다 계통 비용 은 100 kW 기준 으로 200 m 내 에 설치 할 때 부가세 포함 약 1 , 000 만 원 정도 비용 이 발생 한다 ( 2016 년 11 월 1 일 부터 소규모 사업자 ( 1 Mw 이하 발전 연계 계통 증설 비용 은 한전 에서 부담 하 고 , 선로 용량 이 없 는 지역 도 한전 에서 사업 성 을 검토 하 여 용량 을 증설 해 주 기 로 산자부 에서 고시 하 였 다 ) 임야 에 시공 시 임목 은 가능 하 면 재래종 의 소나무 가 없 는 것 이 좋 고 전 소유주 가 벌목 후 국가 로부터 지원 받 아 조림 한 임야 는 개발 행위 산지 전용 허가 시 에 지원금 을 반환 해야 한다 부지 선정 에서 가장 중요 한 것 은 민원 이 없 어야 하 고 양수 하 고자 하 는 부지 의 마을 이장 을 만나 서 사전 에 양해 를 구하 고 협력 을 약속 한 후 에 진행 해야 공기 가 계획 대로 진행 된다 요즘 은 지역 주민 의 민원 때문 에 사업 을 중도 에 포기 하 기 도 하 고 공사 가 진행 되 더라도 주민 들 의 항의 로 공사 가 지연 이 될 수 있 다 이외 기본 적 인 태양광 발전소 입지 여건 은 1 ) 일조량 이 많 은 정남향 2 ) 도로 와 100 m 이상 거리 3 ) 삼상 선로 용량 有 4 ) 가능 한 마을 에서 멀리 떨어지 는 것 이 민원 발생 소지 를 줄일 수 있 고 5 ) 산림 보호구역 은 신청 이 어렵 고 6 ) 20 도 경사 도 나 벌목 이 가능 한 임목 도 를 가진 임야 여야 한다 . 단 보호수 , 보호림 이 있 으면 허가 가 불허 되 고 태양광 발전 개발 을 할 수 가 없 다 . ​ 4 . 태양광 발전 사업 허가 ​ 태양광 발전 허가 사업주 가 직접 하 기 에 는 전문 적 인 서류 가 필요 해 힘들 것 으로 판단 되 며 토목 도면 , 전기 도면 , 설계도 등 갖춰야 할 서류 가 너무 많 다 . 발전 사업 허가 신청 시 설치 대금 의 총 20 ~ 30 % 에 해당 하 는 잔고 증명 이 꼭 필요 하 고 사업주 명 의 통장 으로 ( 100 kw 설치 시 5 , 000 만 원 정도 ) 잔고 증명 을 은행 에서 발급 받 아야 한다 . 지자체 별 로 허가 용량 이 다르 기 때문 에 꼼꼼 한 확인 이 필요 하 다 과거 에 는 3 , 000 kW 까지 는 도청 에서 허가 관할 하 였 고 3 , 000 kw 이상 은 산업 통상 자원 부 에서 발전 허가서 를 일괄 발행지 만 요즘 은 100 kW 는 무조건 관할 군청 에서 받 는다 각 지역 별 발전 허가 관청 은 태양광 용량 에 따라 지자체 별 로 다르 다지 자체 별 로 허가 용량 기준 은 다음 과 같 다 . ◇ 충남 지역 500 kW ◇ 전남 지역 100 kW ◇ 충북 지역 100 kW ◇ 경남 지역 300 kW ◇ 경북 지역 1 , 500 kW ◇ 강원 지역 500 kW ◇ 경기 지역 200 kW 이하 는 군청 에서 받 을 수 있 고 그 이상 은 도청 과 산업 부 에서 받 으며 처리 기간 은 60 일 정도 소요 된다 . ​ ​​ 5 . 개발 행위 ( 임야 에 시공 시 ) ​ 발전 허가 시 에 공작물 허가 도 신청 을 같이 하 고 분할 이 필요 하 다면 분할 허가 도 동시 에 신청 해야 한다 . 설계 비 계약 시 에 산지 복구 설계 도 같이 묶 어서 하 면 좋 다 . 산지 복구 설계 란 산지 관리법 에 의한 허가 등 의 처분 을 받 거나 신고 등 목적 사업 을 완료 했 거나 그 산지 전용 기간 등 이 만료 된 경우 토사 유출 의 방지 조치 , 산사태 , 인근 지역 피해 재해 방지 , 경관 유지 에 필요 한 조치 를 말 한다 토목 설계 에서 는 산지 복구 설계 를 못 하 고 과거 에 는 개발 행위 준공 만 받 으면 됐 는데 몇 년 전 부터 산지 복구 설계 를 해야 한다 . 용역 발주 시 에 산지 준공 금액 도 결정 해서 계약 하 는 것 이 좋 으며 설계 시 에 영역 사무실 에 만 맡기 면 설계 를 너무 과하 게 해 불 필요 한 공사비 가 많이 소요 될 수 있 으므로 가능 하 면 구조물 등 을 필요 이상 과하 게 설계 하 지 않 도록 꼼꼼히 체크 하 는 것 이 좋 다 관할 군청 에 신청 하 면 일반 적 으로 개발 행위 허가 는 15 일 , 산지 전용 관련 은 30 일 이 소요 된다 . 환경 허가 는 30 일 ( 휴일 제외 ) 이 소요 되 고 마을 주변 민가 민원 이 발생 하 지 않 도록 시공 업체 에 거 협조 를 구하 고 특히 토지 매입 전 에 전문가 와 동행 해 현장 의 문제점 을 체크 하 는 것 이 좋 다 . 6 . 소규모 환경영향평가 와 사전 재해 영향 성 검토 ​ 환경영향평가 는 ‘ 국토 의 계획 및 이용 에 관한 법률 ’ 제 6 조 2 호 에 따라 계획 관리 지역 1 만 m ², 생산 관리 7 , 500 m ², 보전 관리 지역 5 , 000 m ² 이상 의 부지 는 소규모 환경영향평가 를 받 아야 한다 . 태양광 발전 사업 을 위한 환경영향평가 는 평가 대상 사업 의 사업 계획 을 수립 할 때 당해 사업 의 시행 으로 환경 에 미치 는 영향 을 미리 예측 , 분석 하 여 환경 영향 을 줄일 수 있 는 방안 을 강구 하 는 평가 절차 다 . 환경영향평가 는 환경영향평가 설계사 가 따로 있 으며 , 비용 은 1 만 6 , 525 m ²( 5 , 000 평 ) 기준 으로 약 1 , 500 만 원 내외 발생 한다 . 환경부 산하 에 전국 에 7 개 의 환경청 이 있 다 . 한강 , 원주 , 금강 , 영산강 , 낙동강 , 대구 새만금 청 이 있 는데 대부분 강의 유역 별 로 나누 어 져 있 다 . 환경청 에서 는 동 · 식물 조사 등 을 진행 하 고 준공 후 의 환경 을 예상 하 여 조망 을 중요 시 한다 . 지난해 부터 환경영향평가 를 받 으면 자동 으로 사전 재해 영향 성 검토 를 받 도록 법 이 변경 되 었 다 . 태양광 발전소 를 시공 하 기 위해서 는 발전 사업 허가 , 산지 전용 허가 를 위한 개발 행위 허가 , 환경영향평가 승인 , 사전 재해 영향 평가 승인 등 4 가지 허가 를 마쳐야 공사 를 진행할 수 있 다 ( 관할 청 에서 마지막 으로 도시 계획 심의 가 통과 되 면 개발 행위 허가 가 결정 된다 ) 발전소 가 들어서 는 마을 의 이장 동의 서울 받 아서 민원 이 생기 지 않 도록 차단 해야 한다 . ​ 7 . 개발 행위 심의 및 사전 재해 영향 성 검토 ​ 태양광 발전소 는 법 적 으로 ‘ 공작물 시설물 ’ 이 기 때문 에 임야 의 경우 개발 행위 허가 를 받 아야 한다 . 개발 행위 는 건축물 의 건축 , 토지 형질 변경 , 공작물 설치 , 토석 채취 등 행위 를 할 경우 지자체 의 허가 를 받 는 행위 다 개발 행위 허가서 를 작성 할 수 있 는지 는 토목 설계 사무소 , 즉 측량업 등록 이 돼 있 는 사업자 만 이 할 수 있 고 접수 는 사업주 의 이름 으로 한다 . 개발 행위 신청 을 각 지자체 에서 신청 하 며 신청 후 각 부서 6 ~ 7 개 부서 에서 상호 협의 를 거쳐 의견 을 청취 하 고 도시 계획 심의 를 거쳐서 허가 여부 를 결정 하 는 것 이 다 . 임야 등 산지 에 태양광 발전소 를 하 기 위해서 는 ‘ 산지 전 용허 가 ’ 를 받 아야 하 며 절차 는 산지 전용 허가 신청 접수 ▷ 현지 조사 ▷ 복구 비 산정 납부 ▷ 허가 완료 로 진행 된다 . ​ 8 . 허가서 발급 전 산 지복 구비 예치금 과 면허세 ​ 심의 통과 가 되 면 사전 허가서 가 발행 된다 . 이때 면허세 2 만 7 , 000 원 , 주민세 9 , 000 원 정도 가 소요 되 고 채권 은 규정 에 의해 발급 되 며 관할 군청 민원실 금융 기관 에서 구입 해서 바로 매도 하 면 약 4 % 정도 손실 이 발생 한다 그리고 복구 비 관련 증권 을 발급 받 아서 군청 에 원본 을 제출 하 면 최종 허가서 를 발행 한다 모든 영수증 은 꼭 보관 하 고 군청 에 1 부 , 설계 사무실 에 1 부 , 세 무회계 사무실 에 1 부 씩 각각 보관 한다 보증 보험 증권 발급 은 공인 인증 서로 사무실 에서 도 가능 하 며 보증인 을 요구 하 는 경우 도 있 는데 사업주 가 신용 에 문제 가 있 으면 발급 이 어렵 다 태양광 발전소 개발 은 산 지복 구비 적용 대상 으로 산지 전 용허 가 , 산지 전용 신고 등 ( 제 37 조 제 1 항 ) 을 하 려면 미리 토사 유출 의 방지 조치 , 산사태 또는 인근 지역 의 피해 등 재해 의 방지 나 경관 유지 에 필요 한 조치 또는 복구 에 필요 한 비용 ( 이하 복 구비 ) 을 산림청 에 예치 해야 하 고 산 지복 구비 는 분할 해 예치 할 수 있 다 . ​ 9 . 태양광 발전소 공사 착공 전 체크 사항 각종 공과금 을 납부 한 후 에 관할 청 에 서류 를 제출 하 고 , 허가서 개발 , 산지 , 환경 , 재해 등 의 허가 조건 을 자세히 읽 고서 조건부 허가 사항 등 을 꼭 숙지 하 고 공사 를 진행 해야 한다 . 소음 진동 관리법 에 의해 특정 공사 신고 를 해야 하 고 토목 공사 1 , 000 m ², 중장비 5 일 이상 작업장 은 신고 대상 이 며 미 신고 시 고발 조치 또는 과태료 가 부과 되 므로 주의 를 요한다 . 민가 가 있 는 경우 에 는 방진 분진 막 을 꼭 설치 해야 한 고 잘 모르 면 처음 토목 용역 계약 시 에 비용 을 조금 부담 하 고 서류 작성 을 용역 의뢰 한다 경계 측량 을 하 고 깃발 표시 를 할 때 경계 의 토지 지주 에게 재 확인 한다 사토 가 있 다면 ( 반출 토사 ) 반출 지 를 허가 전 부터 미리 알아보 는 것 이 좋 고 반출지 가 없 다면 주 면 농경지 를 임대 등 을 해 사토장 허가 를 받 아 처리 해야 한다 벌목 후 에 반출 을 한다면 소나무 반출 허가서 도 필요 하 고 남 은 임목 폐기물 은 관할 청 에 신고 하 고 폐기 처리 해야 한다 . 환경 관련 주변 업체 를 선정 하 면 신고 는 알 아서 해 줄 수 있 고 몇 년 후 에 도 신고 필 증 을 요구 할 수 도 있 으니 영수증 은 꼭 보관 하 는 것 이 좋 다 현장 입구 에 공사 현황 안내 간판 , 안전시설 물 을 설치 해야 한다 . ​ 토목 공사 현장 ​ 기초 공사 ​ 구조물 공사 ​ 임야 2 메가 태양광 발전 ​ 임야 1 메가 태양광 발전 ​ 임야 2 메가 태양광 발전 ​ ​​​◆ 태양광 발전소 발전 부지 kw 별 필요 한 면적 토 지 : 100 kw 500 평 / 200 kw 1 , 000 평 / 300 kw 1 , 500 평 / 500 kw 2 , 500 평 1 Mw 5 , 000 평 / 2 Mw 10 , 000 평 / 3 Mw 15 , 000 평 공장 , 창고 지붕 : 100 kw 300 평 / 200 kw 600 평 / 300 kw 900 평 / 500 kw 1 , 500 평 1 Mw 3 , 000 평 / 2 Mw 6 , 000 평 / 3 Mw 9 , 000 평 ​◆ 태양광 발전소 시공 비용 토지 . 임야 : 100 Kw 약 1 억 6 천 백만 원 1 Mw 약 14 억 7 천만 5 백만 원 공장 지붕 : 100 kw 약 1 억 4 천만 원 1 Mw 약 12 억 5 천만 원 ※ 설치 장소 환경 및 설치 제품 에 따라 시공 비 가 달라질 수 있 으니 상세 한 것 은 문 의 주 시 기 바랍니다 ​​◆ 태양광 발전소 발전 시간 ​ 기상청 기상 자료 에 따라 일 발전 가능 시간 은 20 ~ 30 도 경사 로 설치 시 전국 평균 약 3 . 6 시간 으로 적용 ( 공급 인증서 발급 기관 : 에 관공 신재 생 에너지 센터 계산 기준 ) ​◆ 발전량 ​- 연간 예상 발전량 = 시설 용량 x 일 발전 시간 ( 3 . 6 예상 ) x 365 일 x 시스템 효율 ( 98 %) x 전력 공급 률 ( 99 . 5 %) x 변환 효율 ( 95 %) ​◆ 태양광 발전소 수익 계산 ​ 공장 , 창고 , 건물 지붕 100 kw 설치 시 수입 계산 ( REC 가중치 1 . 5 적용 ) ( 2017 년 2 월 현가 ) 100 kw x 3 . 6 x 30 = 10 , 800 kw x 320 원 ( SMP + REC 1 . 5 ) = 3 , 456 . 000 원 ( 월수입 예상 ) 연간 예상 수입 3 , 456 , 000 원 x 12 개월 = 41 , 472 , 000 원 ( 년 수입 예상 ) ​ 25 년 간 수입 179 , 172 , 000 원 × 25 년 = 1 , 036 , 800 , 000 원 ( 25 년 간 수입 예상 ) ​ 토지 , 임야 , 지상 위 500 kw 설치 시 수입 계산 ( REC 1 . 2 + REC 1 . 0 복합 가중치 적용 ) 100 kw x 3 . 6 x 30 = 10 , 800 kw x 270 원 ( SMP + REC 1 . 2 ) = 2 , 916 , 000 원 400 kw x 3 . 6 x 30 = 43 , 200 kw x 240 원 ( SMP + REC 1 . 0 ) = 10 , 368 , 000 원 = 13 , 284 , 000 원 월수입 예상 연간 예상 수입 13 , 284 , 000 원 x 12 개월 = 159 , 408 , 000 원 연간 수입 예상 25 년 간 수입 159 , 408 , 000 원 × 25 년 = 3 , 985 , 200 , 000 원 25 년 간 수입 예상 ​ 매전 예상 수입 ( 공급 인증서 단가 SMP 가격 기준 ) 2017 년 2 월 현물 시세 적용 매전 예상 수입 = 발전량 x ( 인증서 : 160 원 / kW 예상 적용 + SMP : 80 원 / kW 예상 적용 ) ​ 공장 지붕 태양광 발전 ​​※ 태양광 발전소 공사 전 주의 할 점 . ​ 허가 완료 후 에 각종 공과금 납부 와 사전 신고 건 을 마치 고 공사 를 시작 하 면 된다 . 공사 전 마을 과 합의 한 내용 이 있 다면 이행 하 고 공사 현장 지역 업체 를 선정 하 면 민원 도 원활히 해결 할 수 있 다 특히 고 에너지 관리 공단 건물 지원 사업 업체 를 선정 하 시 면 좋 습니다 특히 투입 중장비 등 은 꼭 보험 에 가입 이 돼 있 는지 확인 하 고 보험 증권 을 복사 해 놓 아야 한다 . 일용직 근로자 도 신분증 확인 하 고 인건비 도 통장 으로 송금 해야 노동고 용부 등 에서 자료 제출 을 요구시 증빙 서류 가 된다 ​※ 태양광 발전소 공사 중 자주 발생 하 는 민원 차단 . ​ 태양광 공사 뿐 만 아니 라 일반 적 인 공사 중 에 도 민원 은 숙명 적 으로 따라다닐 수 있 다 토지 매 입전 또는 공사 전 에 꼭 주변 의 민원 발생 가능 성 있 는 곳 을 체크 하 고 주의 한다 공사 전 마을 주민 에 사전 사업 설명 회 을 하 고 태양광 발전소 는 마을 에 피해 를 주 지 않 는다는 것 을 주지 시키 고 마을 이장 에게 협조 를 구한다 . ※ 태양광 발전소 사업 종합 의견 . ​ 지금 전국 적 으로 태양광 발전 사업 투자 열 기 때문 에 태양광 발전소 부지 구하 기 가 너무 어렵 습니다 태양광 발전소 시공 부지 를 의뢰 받 지만 90 % 이상 부적합 입니다 부적 합사 유순 으로 보 면 지상 의 경우 1 ) 선로 용량 부족 2 ) 토목 공사 비용 과다 지출 3 ) 맹지 로 진 입도 로 없 다 4 ) 삼상 선로 거리 가 너무 멀 다 5 ) 주변 마을 의 민원 소지 가 많 다 6 ) 임야 경우 부지 면적 활용 도 가 낮 다 7 ) 전 , 답 은 지가 가 너무 높 다 축사 , 건물 위 경우 1 ) 구조 안전 검사 부 적합 2 ) 건물 배치 부적합 3 ) 건물 면적 사업 성 부족 등 위 에서 보 듯이 토지 , 임야 는 부지 가 없 어서 사업 진행 이 어렵 고 사업 을 진행 하 더라도 변수 가 많이 발생 하 여 중도 에 포기 하 는 경우 가 많 다 특히 주변 주민 들 의 민원 및 개발 행위 허가 에서 어려움 이 봉착 한다 현재 는 한전 에서 전국 적 으로 선로 증설 하 지 않 으면 더더욱 태양광 발전 소을 지상 에 시공 하 기 는 어렵 다 요즘 현대 화 공장 , 창고 지붕 은 태양광 발전 소 을 하 기 가 아주 호조건 이 다 지상 처럼 인허가 가 복잡 하 지 도 않 고 민원 도 발생 할 소지 도 없 기 때문 에 적극 적 으로 추천 드립니다 또한 공장 지붕 등 건물 위 에 태양광 발전 소 을 설치 하 면 수익 면 에서 도 지상 보다 우위 이 다 REC 가중치 1 . 5 를 적용 받 기 때문 에 수익 률 이 상승 한다 3 , 000 KW 까지 적용 받 을 수 있 다 또 한 시 공비 도 지상 보다 저렴 하 기 때문 에 투자 비 회수 가 대개 5 년 정도 면 전액 회수 할 수 있 는 장점 이 있 다 지금 이 태양광 발전 소 을 하 기 가 최적기 라 생각 한다 현실 정 은 태양광 회사 가 너무 난립 하 여 가격 경쟁력 이 너무 과열 되 어 거의 원가 수준 으로 시공 비 가 낮 아 졌 기 때문 에 시공 비 부담 이 많이 경감 이 되 었 다 4 - 5 년 전 에 비해 시공 비 가 50 % 수준 이 다 ​​​ ★★ 태양광 발전소 사업 장점 ★★​ 1 ) 초기 투자 하 면 재투자 비 가 적다 ( 타 업종 에 비해 재투자 비용 이 적다 ) 2 ) 사업주 의 노동력 이 필요 치 않 다 ( 태양 과 발전 시설 이 사업주 대신 역할 을 한다 ) 3 ) 매우 안정 적 인 사업 으로 변동 폭 작 다 ( 지구 가 존재 하 는 한 전기 는 필요 하 다 ) 4 ) 한 번 투자 하 면 장기 적 으로 매월 안정 적 인 수입 이 발생 한다 ( 매월 안정 적 인 수입 이 25 년 간 발생 ) 현재 투자 금액 의 년 16 % 이상 수익 률 이 발생 ( 2017 년 2 월 현가 기준 ) ( 예 , 100 kw 설치 시 건물 , 공장 , 창고 지붕 위 : 월 340 만 원 / 토지 , 임야 : 월 260 만 원 ) 5 ) 투자 비용 원금 회수 기간 이 빠르 다 ( 5 - 6 년 내 투 자금 전액 회수 ) 6 ) 임야 의 경우 태양광 발전 개발 로 토지 투자 효과 가 있 다 7 ) 전 세계 적 으로 장려 하 는 하 는 에너지원 이 고 정부 에서 도 적극 적 으로 지원 해준다 8 ) 지구 온난 화 현상 으로 탄소 배출 권 규제 로 화력 발전소 , 원자력 발전 은 한계 가 있 어 청정에너지 원인 태양광 발전 이 미래 지향 적 인 사업 으로 점진 적 으로 태양광 발전 에너지원 비중 이 증가 할 것 이 고 전기료 도 물가 상승 이상 으로 상승 할 것 이 다 . ​​​ 전국 태양광 발전 설치 업체 / 전국 ESS 설치 업체 ​☎ 상담 문의 : 010 - 3544 - 3836 ( 서울 , 남양주 , 파주 , 강화 , 고양 , 김포 , 가평 , 양평 , 성남 , 수 원 , 의왕 , 군포 , 아산 , 구리 , 공주 , 화성 , 오산 , 용인 , 이 천 , 여주 , 평택 , 안성 , 춘천 , 홍천 , 횡 성 , 평창 , 고성 , 강릉 , 동해 , 원주 , 영월 , 정선 , 삼 척 , 태백 , 제천 , 단양 , 충주 , 울진 , 봉화 , 영주 , 영양 , 안동 , 예천 , 문경 , 괴산 , 음성 , 진천 , 천안 , 예산 , 서산 , 당진 , 태안 , 홍성 , 보령 , 청양 , 부여 , 서천 , 논산 , 계통 , 대전 , 청주 , 청원 , 보 은 , 옥천 , 논산 , 금산 , 영동 , 영덕 , 상주 , 의성 , 청송 , 포항 , 군위 , 구미 , 영천 , 김천 , 칠 곡 , 성주 , 고령 , 대구 , 경산 , 경주 , 청도 , 군산 , 익산 , 완주 , 김제 , 전주 , 진안 , 무주 , 부안 , 정읍 , 임실 , 장수 , 고창 , 영광 , 장성 , 담양 , 순창 , 남원 , 거창 , 함양 , 합천 , 창녕 , 밀양 , 양산 , 울산 , 산청 , 의령 , 함 안 , 김해 , 부산 , 통영 , 거제 , 남 해 , 사 천 , 진주 , 하동 , 광주 , 곡성 , 구례 , 광양 , 순천 , 화순 , 나주 , 무안 , 함평 , 영암 , 목포 , 강진 , 보성 , 여수 , 고흥 , 해남 , 장흥 , 창원 , 전국 ) 태양광 설치 전문 업체 , 태양광 발전 시공 전문 기업 , 정부 주택 지원 사업 참여 기업 , 그린 빌리지 사업 참여 기업 , 그린 홈 사업 참여 기업 , 마을 단위 지원 사업 참여 기업 , 전국 태양광 발전소 분양 ,