등록 2020 . 01 . 03 11 : 02 : 07 
 - 칠레 공공사업 부 , 차카오 교량 찬성 단체 와 회의 … " 계획 대로 건설 " 
 - 현대건설 , 설계 변경 따른 비용 보전 놓 고 칠레 정부 와 갈등 
 정부 당국 이 지방 정부 에 사업 추진 의사 를 적극 적 으로 피력 하 면서 설계 변경 에 따른 공사비 보전 을 둘러싼 현대 건설 과 의 갈등 도 빠르 게 봉합 될지 관심 이 쏠린다 . 
 3 일 업계 에 따르 면 칠레 공공사업 부 ( MOP ) 는 지난달 30 일 사업 장인 칠로에 ( chiloe ) 섬 을 찾 아 차카오 교량 사업 을 찬성 하 는 시민 단체 와 면담 을 갖 고 의견 을 청취 했 다 . 이 들 은 최근 에 논란 이 된 현대 건설 의 사업 중단 통보 와 관련 현황 을 공유 했 다 . 
 크리스토발 레 투리 아 ( Cristóbal Leturia ) MOP 차관 은 자신 의 인 스타 그램 계정 을 통해 "( 지역 사회 에서 는 ) 공공사업 부 와 현대건설 사이 에 어떤 일 이 일어났 는지 궁금 해했 고 , 이 와 관련 2 시간 가량 이야기 를 나눴 다 " 고 밝혔 다 . 이어 " 대화 의 요점 은 명확 했 다 " 며 " 교량 건설 을 멈추 거나 완공 을 지연 하 는 일 은 없 을 것 " 이라고 강조 했 다 . 
 칠레 정부 가 서둘 어 이 들 지역 민심 달래 기 에 나선 것 은 칠레 본토 와 칠로에섬 을 잇 는 차카오 교량 은 칠로에섬 지역 주민 의 숙원 사업 으로 사업 중단 은 칠레 정부 입장 에서 정치 적 으로 큰 부담 으로 이어질 수 있 기 때문 이 다 . 
 칠레 정부 가 건설 의지 를 표명 하 면서 양측 이 설계 변경 에 따른 공사비 보전 에 대한 합의점 도 찾 을 수 있 을지 주목 된다 . 
 차카오 교량 사업 을 둘러싼 논란 은 현지 언론 이 지난달 24 일 ' 현대 건설 이 칠레 정부 에 공사 중단 을 통보 했 다 ' 고 보도 하 면서 시작 됐 다 . 당시 현대 건설 은 칠레 정부 가 설계 변경 을 요구 한 후 계약서 수정 이나 초과 비용 보전 약속 을 지키 지 않 았 다는 주장 한 것 으로 전해졌 다 . 
 칠레 정부 와 현대건설 은 지난달 19 일 마지막 으로 만나 설계 변경 비용 등 에 대해 논의 했으나 계속 이견 을 좁히 지 못하 자 현대 건설 은 ' 건설 중단 ' 이 라는 초 강경 입장 을 취한 것 으로 알려졌 다 . 
 그러나 현대건설 은 보도 이후 " 칠레 정부 와 협의 를 진행 중 " 이 라며 " 공사 는 중단 없이 계획 에 따라 진행 하 고 있 다 " 고 설명 한 바 있 다 . 
 한편 , 차카오 교량 사업 은 칠레 본토 에서 칠로에섬 을 연결 하 는 총 길 이 2 . 75 ㎞ 의 연륙교 를 건설 하 는 프로젝트 다 . 칠레 MOP 가 발주 , 현대 건설 이 지난 2014 년 브라질 건설 업체 OAS 와 공동 으로 수주 했 다 . 사업비 는 약 6 억 4800 만 달러 ( 약 7497 억 원 ) 현대건설 의 수 주액 은 전체 공사비 의 51 % 인 3 억 3000 만 달러 ( 약 3820 억 원 ) 에 이른다 .