바람 의 섬 제주도 에 지난 6 개월 간 ` 스마트 그리드 ` 라는 시원 한 바람 이 불 었 다 . 지난해 12 월 부터 시작 된 스마트 그리드 실증 단지 1 차 연도 사업 은 지난 5 월 말 성공 적 으로 마무리 됐으며 , 현재 2 차 연도 사업 이 진행 되 고 있 다 . 실증 단지 는 총 5 개 분야 로 구성 돼 있 다 . 스마트 파워 그리드 , 스마트 플레이스 , 스마트 트랜스 포테 이 션 , 스마트 리뉴 어 블 , 스마트 일렉트릭 시티 서비스 가 바로 그 것 . 각 분야 의 해당 컨소시엄 들 은 활발 하 게 사업 을 진행 했으며 , 모두 기존 목표 보다 많 은 성과 를 달성 한 것 으로 평가 됐 다 . 그간 과연 얼마나 많 은 변화 가 있 었 던 것 일까 . 각 분야 별 1 차 연도 성과 를 돌아봤 다 . ◆ 스마트 플레이스 분야 스마트 플레이스 는 스마트 계량기 사용 의 일상 화 를 위한 사업 이 다 . 가정 및 업무 공간 에서 스마트 계량기 사용 을 일상 화 해 전기 요금 이 비싼 시간대 의 전력 사용 을 저렴 한 시간 대로 자동 유도 해 소비자 의 불편 을 없애 고 , 전기 요금 도 최소 화 하 는 역할 을 한다 . 이 분야 에 는 SK 텔레콤 · KT · LG 전자 · 한국전력 ( KEPCO ) 4 개 의 컨소시엄 이 참여 하 고 있 다 . ◇ SKT 컨소시엄 = 이 컨소시엄 의 주관 기관 은 SKT 으로 SK 에 너 지 · 삼성전자 · 일진 전기 · SK C & C 등 27 개 참여 기관 이 함께 사업 을 수행 하 고 있 다 . 1 차 연도 사업 에서 는 태양광 중심 의 마이크 로 그리드 ( Micro Grid ) 활용 에 대한 실증 기반 을 확보 했 다는 점 이 눈 에 띈다 . 실증 가구 를 대상 으로 태양광 설비 를 구축 해 신 전력 서비스 의 실증 기반 을 마련 했 다 . 양방향 원격 검침 ( AMI ) 기기 기술 개발 도 이뤄졌 다 . 실시간 양방향 통신 · 미터 링 · 원격 제어 기능 을 지원 하 는 AMI 기기 ( SM · DCU · GW 등 ) 가 개발 돼 실증 가구 에 설치 됐 다 . 또한 , 실시간 양방향 전력 시장 에 대응 할 수 있 는 다양 한 서비스 및 비즈니스 모델 검증 환경 기반 을 마련 했 다는 점 과 , 실증 지역 경제 활성 화 모델 실현 을 통해 제주도 현지 업체 들 의 녹색 일자리 창출 을 도왔 다는 점 도 빼 놓 을 수 없 는 성과 다 . ◇ KT 컨소시엄 = 주관 기관 KT 를 비롯 해 효성 · 삼성 SDI 등 14 개 참여 기관 이 협력 하 고 있 다 . 1 차 연도 성과 중 가장 주목 할 만 한 부문 은 200 가구 를 대상 으로 에너지 모니터링 서비스 를 성공 적 으로 실증 했 다는 점 이 다 . KT 운영 센터 를 통해 에너지 모니터링 시스템 을 구축 · 운영 했으며 , 수요 반응 부하 관리 설계도 완료 했 다 . 이 밖 에 스마트 그리드 상호 운용 성 및 보안 의 기틀 을 마련 하 는 등 기존 목표 를 달성 했 지만 , 국가 표준 마련 이 지연 돼 전기 자동차 충전 폴 ( Pole ) 설치 가 미뤄진 점 은 아쉬움 으로 남 았 다 . ◇ LG 전자 컨소시엄 = 기존 1 차 연도 목표치 를 뛰어넘 었 다는 점 이 가장 큰 특징 이 다 . 특히 본래 국내 특허 2 건 획득 이 목표 였 지만 무려 36 건 의 특허 를 획득 했 다는 점 이 눈 에 띈다 . 실증 고객 400 명 확보 및 가입 자망 구축 목표 는 밀착 형 홍보 등 을 통해 초과 달성 에 성공 하 는 등 주민 들 의 적극 적 인 참여 유도 에 도 성공 했 다 . 또한 200 세대 에 스마트 미터 설치 도 완료 했으며 , 80 세대 에 스마트 플러그 도 설치 했 다 . 이 를 통해 전력 사용량 을 분석 해 2 차 연도 부터 제공 될 서비스 개발 에 활용 한다는 계획 이 다 . ◇ 한전 컨소시엄 = 주민 대표 설 명회 와 마을 별 주 민설 명회 등 을 수차례 개최 해 주민 들 의 사업 에 대한 이해 를 돕 고 주민 들 의 자발 적 인 참여 를 유도 해 당초 목표 보다 100 호 많 은 570 호 실증 고객 모집 을 완료 했 다 . 또한 참여 기관 들 이 제안 한 다양 한 솔루션 간 의 상호 연동 성 을 확보 하 기 위해 30 회 이상 의 자체 워킹 그룹 회의 를 여 는 한편 표준 화 워크숍 활동 등 을 통해 표준 화 기반 을 구축 했 다는 점 도 주목 할 만 하 다 . 보안 인프라 설계도 완료 했으며 , G 20 서울 정상 회의 에 대비 해 스마트 미터 50 대 , DCU 5 대 및 AMI 서버 설치 도 완료 했 다 . ◆ 스마트 트랜스 포테 이 션 분야 스마트 트랜스 포테 이 션 은 전기 충전 소 및 배터리 교환소 , 가정 용 충전 설비 등 전기 자동차 확대 기반 마련 을 위한 분야 다 . 이 분야 사업 은 한전 · SK 에 너 지 · GS 칼 텍스 3 개 의 컨소시엄 이 추진 하 고 있 다 . 1 차 연도 사업 에서 의 가장 큰 성과 는 전기 자동차 의 운행 기반 을 마련 한 것 이 다 . ◇ 한전 컨소시엄 = 이 컨소시엄 에서 는 충전 장치 인프라 를 구축 했 다는 점 에 주목 할 필요 가 있 다 . 충 전소 운영 알고리듬 과 충전 장치 시제품 개발 에 성공 했으며 , 현대 자동차 와 의 연동 시험 을 수행 하 는 등 충전 장치 인프라 부문 에서 당초 목표 를 충분히 달성 했 다는 평가 다 . 한전 과 현대 자동차 는 인터페이스 표준 화 에 관한 양해각서 ( MOU ) 를 교환 했으며 , 충전기 ( 급속 · 저 속 ) 인터페이스 규격 을 확정 하 는 한편 , 프로토콜 규격 ( 안 ) 을 일반 에 공개 하 기 도 했 다 . 운영 센터 구축 계획 도 수립 했으며 , 시간대 · 계절 별 충전 요금 제도 현재 개발 중 이 다 . 전기차 전용 내비게이션 개발 에 도 성공 하 는 등 부가 서비스 부문 에서 도 목표 를 성공 적 으로 달성 했 다 . 총괄 적 으로 1 차 연도 계획 대비 실적 100 % 이상 을 달성 했으며 , G 20 회의 등 국가 주요 행사 에 대비 한 실증 사업 조기 실현 이 가능 할 전망 이 다 . ◇ SK 에너지 컨소시엄 = SK 에너지 를 중심 으로 SKT · SK 네트 웍스 · 현대 중공업 · 일진 전기 · 벽산 파워 등 이 함께 사업 을 하 고 있 다 . 1 차 연도 실증 사업 에서 는 전기차 개발 과 함께 충전 스탠드 설치 를 통한 운영 테스트 가 이뤄졌 다 . 근거리 저속 전기 차 ( NEV ) 2 대 와 EV - 모닝 밴 2 대 의 개발 이 완료 됐으며 테스트 주행 도 마쳤 다 . 또 급속 충전기 설계 를 완료 했으며 내부 구성 도면 도 완성 했 다 . 2 차 연도 에 는 1 차 연도 실증 사업 수행 시 축적 된 데이터 를 활용 해 기술 개발 및 전기차 - 충전 소 - 통합 운영 센터 ( NOC ) 간 연결망 확충 으로 인프라 사업 을 넓혀 나간다는 계획 이 다 . ◇ GS 칼 텍스 컨소시엄 = GS 칼 텍스 와 KT · LG CNS · 넥스 콘 테크놀러지 등 이 협력 해 수행 하 고 있 는 이 컨소시엄 에서 는 홍 보관 구축 계획 을 수립 하 는 한편 조감도 를 완성 했으며 , 충전 인프라 부지 검토 와 시장 조사 까지 완료 했 다 . 또 신재 생 에너지 분산 전원 구축 을 위해 5 ㎾ 급 연료전지 시스템 개념 을 설계 했으며 , KT 는 스마트폰 기반 운행 정보 수집 장치 를 개발 하 기 도 했 다 . 이 컨소시엄 은 2 차년 도 계획 의 일부 를 조기 달성 해 G 20 회 의 기간 중 열리 는 코리아 스마트 그리드 위크 ( KSGW ) 행사 가 성공 적 으로 진행 되 도록 지원 할 것 으로 전망 된다 . 2 차 연도 에 추진 예정 인 사업 으로 는 △ 전기차 충전 소 건설 완료 △ 50 ㎾ 급 급속 충전기 및 7 ㎾ 급 저속 충전기 제작 △ 충전 인프라 운영 시스템 및 통합 보안 시스템 구축 등 이 있 다 . ◆ 스마트 리뉴 어 블 분야 스마트 리뉴 어 블 은 풍력 · 태양광 발전 등 이 전력망 에 안정 적 으로 연계 돼 가정 에서 보다 광범위 하 게 사용 되 고 , 남 는 전력 은 전력망 을 통해 다른 지역 으로 전송 될 수 있 는 시스템 을 말 한다 . 한전 · 현대 중공업 · 포스코 ICT 3 개 컨소시엄 에서 사업 을 수행 하 고 있 다 . ◇ 현대 중공업 컨소시엄 = 이 컨소시엄 은 현장 조사 와 모 의 평가 를 기반 으로 실증 단지 네트워크 구성 및 각 설비 ( 대용량 에너지 저장 장치 · 전력 품질 보상 장치 · 전력 변환 장치 ( PCS ) · 에너지 관리 시스템 ( EMS ) 등 ) 의 기본 설계 를 완료 하 는 성과 를 이뤄냈 다 . 또 스마트 그리드 전력 시장 입찰 전략 을 마련 했으며 EMS 구성 및 풍력 발전 예측 시스템 기본 방안 을 수립 했 다 . 여러 차례 현장 조사 를 수행 하 는 한편 실증 계통 도 분석 했으며 , 풍력 발전량 과 송전망 감시 제어 시스템 ( SCADA ) 도면 의 분석 도 마쳤 다 . 또 풍력 발전 예측 시스템 기본 방안 과 스마트 그리드 전략 시장 입찰 전략 도 수립 했 다 . 이 컨소시엄 은 초기 목표 를 성공 적 으로 수행 했으나 , 실증 센터 의 조속 한 실시 설계 와 구축 을 위해 한국 에너지 기술 연구원 과 의 협력 강화 가 필요 하 다는 평가 다 . ◇ 포스코 ICT 컨소시엄 = 포스코 ICT 를 중심 으로 LG 화학 · 우진 산전 · 대경 · 한국 에너지 기술 연구원 · 포항 산업 과학 연구원 ( RIST ) 등 이 사업 에 참여 하 고 있 다 . 1 차 연도 사업 에서 는 풍력 발전 출력 안정 화 와 마이크 로 그리드 망 의 효율 적 인 운영 을 위한 실증 의 기본 적 인 자료 조사 및 2 차 연도 시스템 구축 을 위한 기본 엔지니어 링 및 기본 디자인 작업 에 집중 해 소기 의 목표 를 성공 적 으로 달성 했 다 . 또한 스마트 그리드 관련 표준 화 및 보안 체계 구축 을 위한 표준 화 세미나 , 표준 · 보안 워킹 그룹 활동 에 적극 참여 해 기술 표준 화 에 힘 을 기울였 다 . 실증 용 풍력 발전기 도 이미 확보 했으며 , 마이크 로 그리드 망 운영 을 위한 기본 설계서 와 계통 의 안정 적 운영 을 위한 그리드 스태빌라이저 ( Grid Stabilizer ) 기본 설계서 , EMS 기본 설계서 도 완성 했 다 . 1 차 연도 사업 에서 이뤄진 작업 들 은 2 차 연도 시스템 구축 에 큰 힘 이 될 전망 이 다 . 2 차 연도 에 는 신재 생 에너지 출력 안정 화 를 위한 운영 시스템 상세 설계 및 구축 을 마치 고 , 마이크 로 그리드 전력망 운용 특성 도 분석 한다는 계획 이 다 . 또 배터리 에너지 저장 시스템 ( BESS ) 단위 모듈 을 설계 하 는 한편 , 평가 시스템 도 구축 한다 . ◇ 한전 컨소시엄 = 이 컨소시엄 은 한전 을 비롯 해 LS 산전 · LG 화학 · 효성 · 삼성 SDI 등 의 기관 들 로 구성 돼 있 다 . 1 차 연도 의 주요 목표 인 발 전원 및 부지 의 확보 를 완료 했으며 , 18 종 실증 기기 의 설계 를 성공 적 으로 완료 했 다는 점 이 눈 에 띈다 . 사업 추진 단계 별 ( 제안 · 설계 · 실증 ) 비즈니스 모델 경쟁력 을 확보 했으며 , 전력 회사 의 요구 를 포함 한 다양 한 비즈니스 모델 과 실증 기회 를 개발 · 제공 했 다 . 또한 EMS · PCS · 스 태 콤 ( STATCOM : 정지형 무효 전력 보상 장치 ) 등 스마트 리뉴 어 블 실증 기기 13 종 의 상세 설계 를 마쳤 다 . 이 밖 에 도 신재 생 에너지 발 전원 의 전력 계통 안정 화 를 위한 연계 기준 을 재 정비 하 는 한편 , 분산 형 전원 배전 계통 연계 기술 기준 도 재 정립 했 다 . 2 차 연도 에 는 소규모 태양광 · 풍력 · 해양 소수력 발전소 건설 및 운전 이 시작 되 며 , 소 규모 형 EMS 의 현지 설치 및 시험 등 이 이뤄 진다 . ◆ 스마트 파워 그리드 · 스마트 일렉트릭 시티 서비스 분야 스마트 파워 그리드 는 특성 상 한전 컨소시엄 이 단독 으로 수행 하 고 있 다 . 사업 의 과제 명은 ` 전력 IT 통합 실증 기술 개발 및 테스트 베드 구축 ` 이 다 . 현재 전력 IT 통합 실증 기술 플랜트 설계 를 끝냈 고 실시간 요금제 도 설계 , 주택 용 및 고압 고객 200 호 에 시범 운영 하 고 있 다 . 배전 지능화 · 통신 네트워크 인프라 등 40 건 의 기술 보고서 를 발표 했으며 국내외 4 건 의 특허 를 출원 중 이 다 . 스마트 일렉트릭 시티 서비스 는 가상 전력 시장 설계 등 을 통해 통합 기술 을 실증 · 평가 하 는 핵심 인프라 다 . 전력 거래소 ( KPX ) 와 한전 의 컨소시엄 으로 구성 돼 있 다 . KPX 컨소시엄 은 실증 컨소시엄 의 시장 조기 개설 요청 과 G 20 회 의 대비 실증 단지 조기 가시 화 요구 에 따라 단기간 에 연구 역량 을 집중 해 1 일 전 · 실시간 시장 설계 및 시장 규칙 개발 을 완료 했 다 . 1 일 전 · 실시간 시장 운영 의 핵심 엔진 인 최적화 발전 계획 프로그램 도 개발 을 완료 했 다 . 또한 실증 단지 운영 의 기반 전산 시스템 인 통합 운영 센터 ( TOC ) 시장 · 계통 운영 시스템 의 기술 규격 을 개발 했 다 . 향후 연구 진행 속도 를 높여 G 20 회 의 이전 에 TOC 시장 · 계통 운영 시스템 주요 기능 의 개발 및 실증 을 완료 해 제주 실증 사업 을 선도 할 수 있 도록 기관 의 역량 을 집중 해야 한다는 평가 다 . 한전 컨소시엄 은 통합 운영 센터 기반 시스템 구축 을 위해 TOC - 컨소시엄 간 데이터 연계 분석 ( 134 개 ) 및 세부 속성 ( 901 개 ) 을 정의 했 다 . 또 스마트 플레이스 · 스마트 트랜스 포테 이 션 · 스마트 리뉴 어 블 등 각 부문 실증 사업 참여 컨소시엄 들 의 운영 상태 및 파워 그리드 기반 계통 운영 상태 를 실시간 으로 통합 모니터링 할 수 있 는 종합 상황판 구현 계획 을 수립 했 다 . 이 로써 실증 현황 종합 관제 기반 을 마련 하 게 됐 다 . 유선일 기자 ysi @ etnews . co . kr [ HOT 이슈 ] ㆍ 집 에서 비염 · 코골이 잡 는다 ㆍ이통사 10 월 ` 패드 대전 ` 펼쳐진다 ㆍ 정부 , 쇼핑몰 개인 정보 엑셀 유출 에 철퇴 ㆍ ` T . G . I . F ` 가 사라진다 ' No . 1 IT 포털 ETNEWS ' Copyright ⓒ 전자 신문 & 전자 신문 인터넷 , 무단 전재 및 재 배포 금지