영종 ~ 신 도 평화 도로 총 사업비 증액 ' 변수 '… 내년 조기 착공 밀 고 나간다 
 인천시 가 총 사업비 증액 이 라는 암초 에 부딪친 영종 ~ 신 도 평화 도로 건설 사업 의 내년 착공 을 위해 ' 접경 지역 종합 발전 계획 ' 변경 을 행정 안 전부 에 신청 하 기 로 했 다 . 
 중구 영종도 와 옹진군 신도 를 연결 하 는 평화 도로 건설 사업 은 지난 1 월 예비 타당 성 조사 면제 사업 으로 선정 돼 현재 인천시 가 기본 계획 수립 을 진행 중 이 다 . 
 총 길 이 3 . 5 ㎞, 왕복 2 차 로 의 진입 도로 와 교량 을 건설 하 는 사업 으로 장차 영종 ~ 신도 ~ 강화 를 넘 어 북한 까지 연결 하 는 평화 도로 의 1 단계 사업 구간 이 다 . 
 이 사업 은 행정 안 전부 의 접경 지역 종합 발전 계획 에 포함 돼 총 사업비 1 천억 원 ( 국비 70 %, 시비 30 %) 이 반영 됐으나 인천시 기본 계획 수립 과정 에서 1 천 284 억 원 으로 늘어났 다 . 
 보상비 와 물양장 조성 등 이 일부 누락 분 이 새로 추가 됐 다 . 인천시 와 행안 부 는 늘어난 사업비 를 어떻게 분담 할지 에 대한 협의 를 수차례 진행 했으나 쉽 게 결론 을 내 지 못했 다 . 
 인천시 는 접경 지역 종합 발전 계획 의 총 사업비 를 변경 해 증액 예산 284 억 원 도 7 대 3 으로 나눠야 한다는 입장 이 지만 행안 부 는 난색 을 표했 다 . 
 사업비 의 10 % 이상 을 증액 해 변경 하 려면 공청회 와 부처 협의 , 국무총리 주재 심의 위원회 등 각종 행정 절차 를 거쳐야 하 는데 행안 부 는 사업 지연 과 타 지역 형평성 등 을 우려 했 다 . 
 이 에 인천시 는 행정 안 전부 장관 의 결재 만 으로 가능 한 사업비 10 % 이내 ( 91 억 원 ) 증액 변경 을 우선 추진 하 기 로 행안 부 와 최근 합의 했 다 . 
 인천시 는 내년 1 월 변경 신청서 를 행안 부 에 제출 해 증액 분 91 억 원 에 대한 국비 지원 ( 70 %) 근거 를 확보 할 계획 이 다 . 
 변경 안 에 담기 지 못한 나머지 193 억 원 에 대한 분담 비율 은 기획 재정부 에 총 사업비 를 등록 하 는 내년 1 월 말 까지 행안 부 와 지속 협의 해 나가 기 로 했 다 . 행안 부 가 예산 분담 을 끝내 동의 하 지 않 으면 인천시 가 전액 부담 해야 한다 . 
 인천시 는 내년 1 월 어떤 결과 가 나오 든지 총 사업비 증액 과 관련 한 현안 문제 를 매듭짓 고 , 2 월 에 는 건설 공사 기본 계획 을 고시 해 사업 방식 을 결정 할 예정 이 다 . 사업 의 조기 착공 을 위해 설계 · 시공 동시 입찰 방식 인 턴키 공사 가 유력 하 게 추진 되 고 있 다 . 
 인천시 관계자 는 " 접경 지역 종합 발전 계획 의 사업비 10 % 이내 증액 은 ' 경미 한 조정 ' 이 라 총리 주재 심의위 를 거치 지 않 아도 돼 일단 1 천 91 억 원 으로 사업비 를 변경 해 달 라고 행안 부 에 신청 할 방침 " 이 라며 " 총 사업비 문제 로 내년 착공 이 지연 되 는 일 이 없 도록 행안 부 와 기재 부 와 지속 협의 할 계획 " 이라고 했 다 .