[ 天安 ] 아산 신 도시 1 단계 공사 구간 에서 청동기 와 고려 와 조선 시대 등 유적 이 다량 으로 출토 돼 신 도시 조성 공사 가 차질 을 빚 게 됐 다 . 지난 6 월 말 착공 된 신 도시 1 단계 사업 지구 는 문화재 시굴 및 발굴 조사 가 진행 되 면서 아직 까지 본격 적 인 공사 를 벌이 지 못하 고 있 는 상태 다 . 주택공사 는 지난해 12 월 부터 올 5 월 까지 천안시 불당동 , 신 방동 일 대 를 비롯 해 아산시 배방면 과 장재 , 세교 , 휴대리 와 , 탕정면 매곡리 35 만 여 평 에 대해 시굴 조사 를 벌여왔 다 . 주택공사 아산 신 도시 사업단 에 따르 면 충청 매장 문화재 연구원 에 의뢰 , 실시 한 문화재 시굴 조사 에서 청동기 주거지 와 세장 방형 및 방형 16 기 가 출토 된 것 으로 나타났 다 . 또 시대 미상 의 석관묘 6 기와 고려 · 조선 시대 주거지 42 기 , 수혈 유구 36 기 ( 시대 미상 ) , 무문 토기 와 토기 와 자기 , 기 와 편 , 수전 ( 논밭 유물 ) 등 이 발견 됐 다 . 이 처럼 다량 의 유물 이 발견 되 면서 본격 적 인 대 지조 성 및 기반 시설 공사 가 이뤄지지 못하 고 있 다 . 또 아직 까지 도 일부 지역 에 대한 지장 물 및 토지 보상 이 완료 되 지 못해 3 개 지점 에 대한 시굴 조사 도 마치 지 못하 면서 공사 차질 도 우려 되 고 있 다 . 때문 에 신 도시 대지 조성 공사 등 본격 적 인 공사 시행 은 9 월 이후 에 나 가능 할 전망 이 다 . 주택공사 신 도시 사업단 관계자 는 “ 문화재 발굴 지역 이 넓 게 분포 되 지 않 아 공사 차질 은 없 을 것 ” 이 라며 “ 본격 적 인 대지 조성 공사 는 9 월 초 쯤 문화재 발굴 과 병행 하 며 진행 할 예정 ” 이 라고 말 했 다 . 주공 은 앞 으로 발굴 과정 에서 출토 된 유물 과 유적지 는 근린공원 을 조성 해 보존 할 계획 이 다 . 한편 , 주택공사 는 신 도시 1 단계 사업 지구 중 먼저 착공 에 들어간 1 공구 지역 45 만 7000 평 ( 주거 용지 중심 ) 을 포함 한 전체 111 만 평 에 대한 기반 시설 공사 를 오 는 2008 년 말 까지 마칠 계획 이 다 . < 李 燦 善 기자 >