완공 단계 서 포항 공항 고도 제 한 규정 을 어긴 것 으로 드러나 중단 됐 던 포스코 신 제강 공장 이 1 년 5 개월 만 에 공사 를 마무리지 을 수 있 게 됐 다 . 국무총리실 행정 협의 조정 위원회 는 18 일 서울 세종로 정부 중앙 청사 에서 국방부 와 포항시 관계자 등 이 참석 한 가운데 회의 를 열 어 포항 공항 의 활주로 연장 이동 및 활주로 표고 상향 조정 , 공장 일부 철거 등 을 담 은 위원회 조정안 을 확정 했 다 . 국방부 와 포스코 측 의 동의 로 조정안 이 확정 되 면서 2008 년 6 월 공사 허가 이후 1 조 3000 억 원 이 투입 돼 93 % 의 공정 이 진행 됐 던 2009 년 8 월 중단 된 포스코 신 제강 공장 의 공사 가 활주로 이전 부지 매입 등 의 절차 를 거쳐 재개 될 전망 이 다 . 조정안 은 포항 공항 의 활주로 를 공장 반대편 으로 378 m 연장 이동 하 고 활주로 의 표고 를 경사면 끝 부분 을 기준 으로 7 m 상향 조정 하 는 동시 에 초과 된 공장 상단 부분 가운데 1 . 9 m 를 철거 하 는 것 이 골자 다 . 앞서 법제처 는 신 제강 공장 건축 허가 석 달 뒤 인 2008 년 9 월 신설 된 군사 기지 및 군사 시설 보호법 10 조 5 항 을 이 공장 건축 과정 에 도 적용 할 수 있 다는 유권 해석 을 내렸 다 . 이 조항 은 관할 부대장 이 비행 안전 에 지장 을 초래 하 지 않 는 범위 내 에서 는 고도 제한 을 넘어서 는 건 축물 의 건축 도 허용 할 수 있 도록 하 고 있 다 . 그러나 위원회 는 그동안 포항 공항 에 없 었 던 정밀 계기착륙장치 등 각종 항공 안전 장비 설치 로 안정 성 을 추가 확보 하 도록 했 다 . 이 에 따라 활주로 연장 지역 의 토지 수용 공고 및 공탁 등 포스코 측 의 비용 담보 조치 가 마련 된 이후 에 공사 가 재개 될 수 있 을 것 으로 총리 실 관계자 는 전망 했 다 . 이 와 함께 위원회 는 이번 사태 를 불러온 포항시 에 대해 후속 조치 이행 에 따른 민원 등 모든 책임 을 지 는 한편 이런 국가 적 혼란 을 불러온 데 따른 각종 행정 · 재정 적 제재 를 부과 하 도록 했 다 . 또 포스코 에 대해서 는 1000 억 원 이상 으로 추산 되 는 이행조 치 에 따른 모든 비용 을 부담 하 도록 했 다 . / ktitk @ fnnews . com 김태경 기자 [ 증권 방송 ] 1 년 만 에 80 만 원 으로 8 억 을 만든 계좌 보 셨 습니까 ? ※ 저작권자 ⓒ 파이낸셜 뉴스 . 무단 전재 - 재 배포 금지 [ ☞ First - Class 경제 신문 파이낸셜 뉴스 구독 신청 하 기 ]