누 리호 비행 모델 ( FM ) 제작 스타트 . .. 누 리호 1 단 첫 엔진 이달 말 완성 
 한국 형 발사체 인 누 리호 비행 모델 ( FM ) 제작 이 본격 화 된다 . 이달 말 1 단 엔진 을 시작 으로 대다수 핵심 부품 이 내년 상반기 중 에 제작 을 마친다 . 
 한국 항공우주 연구원 ( 원장 임철호 ) 은 오 는 2021 년 발사 예정 인 한국 형 발사체 누 리호 FM 1 단 에 쓸 75 톤 엔진 의 제작 을 이달 안 에 마칠 것 이 라고 20 일 밝혔 다 . 
 누 리호 1 단 은 총 4 기 의 엔진 을 사용 한다 . 이 들 엔진 은 내년 1 월 말 까지 제작 을 순차 완료 한다 . 제작 시작 시점 은 지난 4 월 이 었 다 . 
 사양 이 유사 한 2 단 용 75 톤 엔진 , 3 단 에 들어가 는 7 톤 엔진 은 올해 말 부터 제작 에 들어가 내년 3 월 완성 을 목표 로 한다 . 각 엔진 은 이후 ' 수락 시험 ' 을 거쳐 내년 5 월 조립 대기 상태 에 들어간다 . 수락 시험 은 발사체 장착 전 에 최종 성능 을 검증 하 는 간략 한 연소 시험 이 다 . 
 발사체 추진 을 위한 산화제 ・ 연료 를 담 는 탱크 도 비슷 한 시기 에 완성 된 모습 을 드러낸다 . 1 단 용 산화제 탱크 는 내년 초 제작 을 완료 한다 . 
 2 단 용 산화제 ・ 연료 탱크 는 현재 제작 막바지 단계 에 있 다 . 3 단 용 탱크 도 내년 2 월 제작 완료 를 목표 로 두 고 있 다 . 
 가장 늦 어 지 는 것 은 1 단 연료 탱크 다 . 지난달 제작 에 착수 , 제작 을 마칠 때 까지 는 다소 시간 이 걸릴 예정 이 다 . 
 이 밖 에 누 리호 에 들어갈 FM 용 전자 탑재물 도 제작 및 시험 을 단계 별 로 수행 하 고 있 다 . 이 들 요소 를 전체 총 조립 하 는 시점 은 올해 말 에 구체 화 한다 . 
 김진한 항 우연 발사체 엔진 개발 단장 은 “ 엔진 을 비롯 해 누 리호 FM 에 활용 할 주요 요소 들 이 이르 면 내년 초 에 대부분 완성 될 것 ” 이 라면서 “ 누 리호 발사 를 위한 막바지 단계 에 들어서 는 과정 인 만큼 더욱 세심 하 게 신경 써서 발사 에 차질 이 없 도록 하 겠 다 ” 고 말 했 다 .