최근 에 는 400 평 이상 의 매물 이 대부분 이 었 으나 최근 에 는 200 평 전후 로 분할 매물 도 종종 나오 고 있 다 . 176 평 . 크 게 느껴졌으나 막상 집 이 들어서 니 좀 더 크 면 더 좋 았 을 걸 하 는 느낌 을 갖 게 된다 . 설계도 를 대여섯 차례 수정 후 확정 하 고 드디어 측량 에 들어갔 다 . 전체 176 평 중 집 이 들어설 부분 만 대지 로 형질 변경 키로 하 고 , 분할 측량 및 경계 측량 을 하 는데 아랫 쪽 경계 는 나중 에 아래 땅 이 팔리 면 그때 측량 후 축대 를 쌓 기 로 하 였 다 . 아래 땅 은 두 필지 인데 길 게 반쪽 은 임야 , 나머지 는 전 . 임야 부분 이 우리 땅 옆 으로 길 게 구거 를 따라 형성 되 어 있 어 내 가 그 땅 을 사 야 활용 가치 는 높 을 듯 . ..... 기회 를 봐야 겠다 . 기초 를 해야 되 는데 전 땅 주인 이 작년 가을 에 심 어 놓 은 마늘 과 비닐하우스 를 철거 안 해 며칠 옥신각신 애 먹 다가 공사 업체 에서 마늘 값 주기 로 하 고 비닐하우스 도 철거 하 기 로 하 여 3 / 8 에 측량 후 3 / 24 에 나 기초 작업 들어감 . 그 동안 임시 전기 인입 공사 신청 하 고 , 산재 보험 가입 하 고 상수도 신청 하 고 . ... 3 / 26 집사람 이 싸 준 쭈꾸미 볶음 과 막걸리 가지 고 근처 에서 팬 션 운영 하 고 있 는 친구 와 공사 현장 찾아가 고시 래 함 . 4 / 7 3 / 30 콘크리트 타 설 끝내 고 골조 공사 착수 순식간 에 골조 가 올라가 는 느낌 을 받 고 4 / 11 집사람 과 시공사 방문 하 여 지붕 색 ( 이중 그림자 슁 글 ) , 출입문 형태 , 샤시 사양 등 결정 . 4 / 15 기본 은 필름 난방 이 지만 만일 을 대비 하 여 ( 전기료 가 너무 많이 나올 경우 ) 보일러 사용 할 수 있 도록 배관 깔 아 놓 기 로 함 . ( 추가 비용 ) 4 / 25 외부 기본 공사 는 끝 내고 내부 공사 착수 . 설계도 에 는 천장 형태 , 조명 위치 등 이 없 어 현장 에서 시공 팀장 과 협의 결정 , 설계도 에 없 는 것 은 계속 이런 형태 로 협의 로 사양 결정 함 . 주말 공사 현장 방문 때 마다 물 과 초코파이 가지 고 갔으며 4 / 28 작업 인원 들 저녁 접대 함 . 작업자 는 모두 강화 사람 들 로 시공 팀장 의 친형 이 목수 이 기 도 하 고 , 저녁 접대 시 개 한 마리 잡 아 식당 에서 요리 하 여 푸짐 하 게 들 먹 었 음 . 5 / 5 집사람 과 현장 방문 하 여 벽지 , 욕실 가구 및 주방 사양 협의 결정 . 고민 을 많이 할수록 머리 만 아프 고 . .. 순간 느낌 이 오 는 사양 으로 결정 하 는 것 이 큰 무리 없 다는 진리 . . ㅎㅎ 5 / 9 2 층 지붕 아래 빈 공간 활용 방 안 에 대해 시공사 사장 과 협의 . 다락방 추가 하 기 로 ( 추가 비용 ) 이 로 인하 여 약 2 주일 공사 연기 됨 . 6 / 3 드디어 집 공사 완료 됨 . 공유 하 기 글 요소