최종 결정 된 한 옥집 외관 . 이런 식 으로 구리 홈통 에 겹처마 , 초익공집 으로 지 어 질 예정 이 다 . 건축사 에게 소개 받 은 시공 업자 분과 5 시간 여 의 1 차 미팅 을 가졌 다 아래 는 1 차 미팅 후 나 의 문 의 사항 에 대하 여 시공 업자 분 에게서 답 으로 받 은 메일 이 다 . - 계약 전 논의 사항 - 한옥 공사 / 토목 공사 항목 별 상세 견적서 = 내 역서 작성 하 여 파일 송부 하 겠 습니다 . 실내 인테리어 공사 외주 범위 ( ex : 싱크대 , 조명 등 ) = 싱크대 : 사전 시공 업체 선정 하 여 디자인 , 비용 등 을 확정 하 고 그 결과 에 맞 게 설비 배관 및 전기 단자 를 적절 한 위치 에 설치 하 여야 합니다 . = 조명 등 : 조명 등 과 특별 한 전기 부속 ( 스위치 등 ) 은 짖 접 구매 하 셔야 하 며 시공 은 본 공사 부 분 에서 하 게 됩니다 . = 붙박이장 : 기본 베이스 는 본 공사 에서 하 게 되 며 내 부장 과 한 식문 의 경우 별도 부담 . = 거실 장 : 장 으로 제작 시 는 별도 부담 하 셔야 합니다 . 그러나 원목 을 이용 한 테이블 식 으로 구성 하 시 면 써 비스 로 재작 하 겠 습니다 . 이때 수납장 이 필요 하 시 면 적절 한 것 을 구매 하 셔서 테이블 하부 에 놓 으시 면 좋 을 것 같 습니다 . = 도기 타일 : 특별 한 도기 및 타일 은 직접 구매 하 셔야 합니다 . = 내부 수장 : 내부 에 목재 로 중방 등 을 부착 하 길 원하 실 경우 본 공사 에 포합 하 여 시공 할 것 입니다 예상 공사 기간 = 12 월 20 일 경 계약 한다고 가정 할 시 목재 및 기단석 , 기단 판석 , 기초 석 은 즉시 발주 . = 석축 및 정지 작업등 계절 과 무관 한 작업 1 월 중 완료 . = 2018 . 2 . 5 일 경 목재 는 치 목장 으로 , 석물 은 현장 도착 에 정 = 2 월 1 달 간 치목 작업 ( 현장 방문 가능 시점 입니다 . )= 치목 기간 중 기초 공사 및 석 공사 시행 = 3 월 한 달 간 목공사 조립 을 시작 으로 6 월 하순 장마 전 공사 마무리 에 정 = 그러므로 예상 공사 기간 은 게 약일 로 부 터 는 약 7 개월 목공사 조립 시점 부터 는 4 개월 임 공사 시작 시기 = 전 항목 에서 기술 목재 종류 / 도착 시기 = 러시아 육송 ( 시베리아 산 ) 을 현지 에서 1 차 가공 하 여 함수율 19 % 로 건조 한 후 국내 반입 국내 에서 일부 2 차 가공 후 치목 작업 . = 2017 년 동절기 벌목 한 신재 를 사용 하 게 되 어 , 목재 상태 는 가장 좋 은 상태 로 유지 에 상 . 공정 별 공사 대금 지급 시기 와 %= 계약 시 계약금 30 % 목재 구 입비 , 석물 구 입비 , 목수 계약금 등 으로 사용 = 목재 현장 반 입시 10 % 목수 치목 인건비 = 목재 조립 완료시 10 % 목수 조립 인건비 = 기 와 시공 완료시 20 % 기와 구 입비 , 시공 인건비 = 벽체 완료시 10 % 벽체 제작비 시공 인건비 = 창호 설치 시 10 % 창호 공사비 등 = 공사 완료시 잔금 10 % 기타 공사비 ※ 현장 간 자금 이 동 은 절대 있 을 수 없 다는 것 이 저 의 소신 이 므로 이 현장 의 자금 은 이 현 장과 관련 된 공사 에 만 사용 할 것 을 약속 드릴 수 있 습니다 . 또한 현장 에 투입 될 각 부분 의 파 터 너 들 은 그간 저 와 10 년 이상 손발 을 맞추 어 온 최고 의 기술자 들 이 며 문화재 자격증 보유 는 기본 이 며 , 공사 하 는 집 에 복 을 담 는다는 마음 을 가진 편안 한 인성 의 소유자 들 임 을 자랑 하 고 싶 습니다 . 하 자 무상 수리 보증 기간 = 2 년 무상 수리 하 자 범위 = 시공 과 관련 된 전부 분보 증기 간 경과 후 유상 AS 가능 여부 = 저 의 일상 이 므로 당연히 가능 합니다 . 고용 / 산재 보험 가입 여부 와 대략 적 예상 금액 = 건축주 부담 으로 가입 약 200 만 원 토목 공사 ( 포장 및 오 배수 관로 매립 / 석축 ) 시기 = 전술 하 였 음 . 단 포장 공사 는 해 빙시 시행 대지 뒤편 밭 부분 한식 기 와 담장 과 석축 연장 공사 ( 개발 행위 허가 필요시 신청 ) 석축 은 동 측 전부 ( 대략 46 m ) 와 북측 ( 텃밭 뒤편 ) 전부 ( 34 m ) 합계 약 80 m 한식 담장 ( 56 m ) 은 북쪽 ( 34 m ) 제외 하 고 400 평 의 동서 남측 경계 전체 . 담장 추가 36 m 담장 합계 94 m 철제 펜스 는 텃밭 뒤 북쪽 - 건축주 희망 사항 & 문 의 사항 - 툇마루 방 1 앞부분 누마루 느낌 나 게 약간 돌출 안방 통창 앞 툇마루 밑부분 개 출입 용 목 계단 설치 가능 데크 사용 데크 재 종류 와 규격 일 반방 부목 기성품 w 120 mm 뒷마당 은 데크 위 렉 산 지붕 추후 의논 샤시 여닫이 식 단창 의 방충 문 방식 은 ? 전체 사이즈 슬라이딩 식 방충망 설치 유리 넣 은 띠 살창 가능 통창 은 전부 시스템 창호 가능 이건창 호시 방충망 문재 있 음 . 비용 문재 발생 천정 거실 과 부엌 은 서까래 노출 가능 안방 은 천정 시공 가능 전체 시스템 에어컨 시공 가능 비용 별도 부담 안방 천정 에 다락 설치 가능 경우 에 따라 자재 비 별도 부담 ( 접이식 사다리 등 ) 방 1 천장 은 서까래 노출 후 보 고 시공 가능 마루 거실 과 부엌 대청마루 패턴 강마 루 / 방바닥 강 화마 루 가능 보일러 각각 온도 조절기 4 곳 설치 ( 안방 , 서재 , 부엌 , 거실 ) 가능 출력 넉넉히 가능 가스보일러 가능 욕실 바닥 에 난방 배관 설치 가능 현관문 / 뒷문 기밀 단열 중시 가능 현관 에 디지털 도 어 락 설치 가능 도어 록비 용 별도 발생 출입문 모양 정하 기 ( 문살 무늬 ) / 한 지대 신 유리 가능 서재 방 , 중문 은 미닫이문 가능 안방 , 드레스 룸 문 은 포켓 도어 안방 은 가능 , 드 래스 룸 은 추후 협의 욕실 , 다용도실 은 일반 문 가능 LAN / TV 단자 부엌 에 도 설치 가능 각 방 에 2 개소 씩 설치 가능 부엌 냉장고 / 개수대 / 조리대 위치 ( 동선 삼각형 최소 화 ) 정하 기 가능 바닥 황토 미 장시 추가 비용 ? 없 음 . 기본 입니다 . 벽체 단열재 종류별 소요 비용 ? 왕겨숯 욋대를 기본 적용 . 필요시 LOW E 정품 열 반사 단열재 지붕 단열 ? 기본 적용 일신 산업 LOW E 정품 열 반사 단열재 . 대단히 중요 함 . 거실 과 부엌 벽 은 한지 벽지 도배 / 방 은 실크 벽지 도배 가능 지하수 개발 가능 별도 비용 발생 야외 수돗가 타일 시공 자연석 으로 시공 기단 자재 대리석 ( 미끄럽 지 않 도록 표면 처리 ) 가능 담장 공사 시 높이 3 m 인 CCTV 용 기둥 7 개 설치 ( 대지 와 전 각 귀퉁이 와 주차장 ) 가능 건물 부착 가능 시 필요 한 수량 만 설치 대문 맞배지붕 인터폰 / 쪽문 설치 가능 대문 아래 틈 은 작 게 ( 개 가 빠져 나가 지 못하 게 ) 가능 넝쿨 지지대 밑바닥 시멘트 포장 처리 가능 시멘트 처리 후 자연석 마감 . 장독대 3 m * 2 m 가능 지붕 있 는 견사 3 m * 1 . 5 m * 1 . 6 m 가능 조경 공사 시기 ? ( 내년 2 월 말 에서 3 월 초 ) ( 호랑가시나무 우선 식재 ) 추후 협의 착공 계 제출 등 공사 중 필요 한 관공서 업무 자체 해결 가능 재미 있 으시 지요 ? 지금 부터 재미있 고 행복 한 마음 으로 집 을 지 어 나가 셔야 합니다 . 일 하 는 기술자 모두 가 그런 마음 으로 일 하 는 데 성주 ( 건축주 ) 분 께서 는 더더욱 그러하 셔야 지요 . 공유 하 기 글 요소