방 사청 관계자 는 ' 지금 까지 납기 지연 일 인 1530 여 일 중 885 일 은 업체 의 귀책 이 없 다고 판단 돼 납기 를 연장 했 다 ' 고 말 했 다 . 그러나 나머지 645 일 ( 지체 상금 1700 억 원 예상 ) 은 확정 이 곤란 해 추후 다시 검토 하 기 로 했 다 . K 2 전차 는 국산 파워 팩 이 내구 도 검사 에서 합격 하 지 못해 납품 이 중단 됐 고 , 파워 팩 국산화 차질 의 책임 소재 를 따지 면서 K 2 전차 를 추가 생산 하 는 일정 은 기약 없이 미뤄졌 다 .