8 월 하순 어느 날 , 박 사장 은 외국 설비 공급 사 감독 들 의 건의 를 받 는다 . 한마디 로 11 월 말 준공 은 불가 하 다고 했 다 . 두 가지 이유 였 다 . 한국 건설 업체 들 의 시공 능력 부족 , 일부 국산화 설비 의 납기 지연 과 하 자 발생 . 전자 는 숙련공 들 의 대 규모 중동 진출 과 관련 이 깊 었 고 , 후자 는 더 적극 적 으로 독려 할 일 이 었 다 .