' 區 · 시공사 갈등 ' 발 묶인 계양 산성 박물관 
 계양 산성 박물관 건립 사업 ( 1 월 16 일자 7 면 보도 ) 을 두 고 인천 계양구 와 시공사 의 갈등 이 지속 되 고 있 다 . 
 29 일 계양구 에 따르 면 계양 산성 박물관 건립 사업 은 지난달 28 일 시공사 가 공사 중단 을 통보 하 면서 부터 공정 률 약 90 % 상황 에서 멈춰 섰 다 . 
 새시 등 일부 공정 이 진행 되 고 있 지만 , 공사 재개 에 대한 협의 는 여전히 이뤄지지 않 은 상태 다 . 
 계양구 와 시공사 가 갈등 을 겪 는 주 된 이유 는 ' 공사 기간 ' 과 ' 공사비 ' 다 . 
 시공사 인 대룡 종합 건설 측 은 설계 변경 으로 공사 기간 이 조정 되 는 과정 에서 자신 들 의 의견 이 충분히 반영 되 지 않 았 다며 기간 연장 과 공사비 증액 을 주장 하 고 있 다 . 
 2017 년 6 월 착공 한 이 사업 은 지난달 까지 모두 7 차례 설계 변경 이 이뤄졌 다 . 3 번 은 자재 물가 변동 등 의 이유 로 시공사 요청 에 따라 이뤄졌 고 , 3 번 은 중앙 계단 폭 증가 와 난간 변경 등 의 사유 로 계양구 와 시공사 의 요구 에 따라 변경 됐 다 . 
 나머지 1 차례 는 터파 기 실측 물량 감소 로 바뀌 었 다 . 설계 가 변경 되 면서 공사 기간 과 공사비 도 늘어났 다 . 
 이 사업 의 최초 준공 예정일 은 지난해 6 월 22 일 이 었 지만 , 최종일 은 지난달 10 일 로 변경 됐 다 . 공사 금액 도 2017 년 6 월 사업 계약 당시 41 억 7 천 여 만 원 에서 최종 46 억 7 천 여 만 원 으로 약 5 억 원 증가 했 다 . 
 시공사 는 이 과정 을 문제 삼 고 있 다 . 변경 과정 에서 일부 공정 이 공사비 에 포함 되 지 않 았 다는 이유 에서 다 . 
 대룡 종합 건설 관계자 는 " 계양구 가 일부 시설물 이 마음 에 들 지 않 는다며 변경 을 요구 해 철거 하 고 다시 공사 를 진행 했 는데 , 이런 부분 이 공사비 나 기간 에 포함 되 지 않 았 다 " 고 말 했 다 . 
 이 에 계양구 관계자 는 " 시공사 의 요구 를 받아들이 기 어려운 부분 이 있 다 " 며 " 현재 구 와 시공사 간 의견 을 좁혀 나가 는 과정 에 있 다 . 이른 시일 내 에 공사 를 재개 할 수 있 도록 노력 하 겠 다 " 고 말 했 다 .