문화재 · 보상 ' 넘사벽 '… 또 늦 어 지 는 필봉 터널 , 높 아 지 는 원성 
 4 만 여 명 ( 1 만 7 천호 ) 이 입주 한 오산 세교 2 지구 광역 교통 개선 대책 의 일환 으로 추진 된 ' 필봉 터널 ' 개통 이 문화재 발굴 과 사유지 보상 등 의 문제 로 인해 개통 이 2021 년 으로 미뤄졌 다 . 
 18 일 현재 터널 공정 률 은 40 % 대 로 , 207 억 원 의 터널 공사비 를 부담 한 주민 들 은 우회 도로 를 이용 하 는 등 불편 을 고스란히 감수 해야 하 는 상황 이 다 . 
 한국 토지 주택 공사 ( LH ) 경기 지역 본부 오산 사업단 에 따르 면 오산 세교 ~ 지방 도 317 호 선 연결 도로 개설 공사 ( 이하 필봉 터널 ) 는 지난 2016 년 12 월 27 일 207 억 원 에 계약 을 체결 , 이듬해 인 2017 년 1 월 9 일 착공 됐 다 . 
 개통 예정 구간 은 총 1 . 35 ㎞ 로 LH 경기 지역 본부 가 발주 를 , 청광 종합 건설 ( 주 ) 가 시공 을 맡 았 다 . 필봉 터널 이 개통 되 면 세교 2 지구 에서 동탄 2 신 도시 와 국도 1 번 , 오산역 등 으로 곧장 이어지 게 된다 . 
 그러나 문화재 발굴 및 토지 보상 문제 로 공사 가 늦 어 지 며 당초 준공 예정일 이 지난 5 월 말 에서 내년 3 월 로 1 차 미뤄졌 다 . 이 마저 도 현재 공정 률 이 40 % 에 그쳐 또 다시 2021 년 12 월 로 연기 하 게 됐 다 . 
 이 같 은 상황 에서 출퇴근 시간 대 차량 상습 정체 등 의 불편 은 고스란히 입주민 들 의 몫 이 됐 다 . 세교 2 지구 입주민 들 은 1 번 국도 나 동탄 2 신 도시 방향 으로 이동 하 기 위해서 는 오산 운암 단지 를 통해 건너가 거나 , 세마역 위쪽 도로 를 우회 하 는 불편 을 겪 고 있 다 . 
 두 가지 경로 모두 6 ㎞ 이상 우회 하 는 길 로 , 출퇴근 시간 엔 교통 체증 으로 인해 길 게 는 30 분 이상 걸린다 . 오산시 내삼미동 소재 아파트 관리 소장 은 " 필봉 터널 이 뚫리 길 바라 고 들어온 사람 들 도 많 은데 , 작업 이 수년 째 미뤄 지 고 있 어서 주민 들 의 원성 이 높 다 " 며 " 주민 숙원 사업 인 만큼 빨리 개통 됐 으면 한다 " 고 말 했 다 . 
 이 에 대해 LH 오산 사업단 측 은 어쩔 수 없 는 지연 개통 이 라고 해명 했 다 . LH 오산 사업단 관계자 는 " 공사 에 착공 한 초기 인 2017 년 문화재 가 발견 돼 1 년 여 문화재 발굴 조사 가 진행 됐 고 , 사유지 보상 문제 도 불거져 개통 이 지연 됐 다 " 며 " 터널 을 빨리 개통 할 수 있 도록 공사 에 최선 을 다 하 겠 다 " 고 말 했 다 .