【 목포 = 뉴시스 】 류형 근 기자 = 5 일 오후 전남 목포시 목포 신항 에서 반 잠수선 에 선적 돼 있 는 세월 호 를 육상 으로 옮기 기 위한 모듈 트랜스포터 테스트 작업 이 이뤄지고 있 다 . 2017 . 04 . 05 . hgryu 77 @ newsis . com 【 목포 = 뉴시스 】 배 동민 기자 = 세월 호 를 육상 에 올릴 수 있 는 시기 와 방법 이 6 일 판가름 난다 . 5 일 해양수산부 에 따르 면 이날 오후 11 시 께 6 줄 80 대 씩 , 총 480 대 의 모듈 트랜스포터 를 반 잠 수식 선박 갑판 으로 진입 시켰 다 . 이 과정 에서 3 줄 240 대 의 모듈 트랜스포터 를 설치 하 는 데 성공 했 지만 나머지 3 줄 240 대 를 밀 어 넣 던 중 배 위 에 남 아 있 던 펄 에 걸려 작업 이 일시 중단 되 기 도 했 다 . 펄 제거 후 모듈 트랜스포터 진입 을 마무리 한 해수부 는 6 일 자정 부터 세월 호 하중 테스트 작업 을 이 어 갈 예정 이 다 . 현재 480 대 의 모듈 트랜스포터 로 세월 호 를 들 수 있 다고 판단 되 면 6 일 오후 또는 7 일 육상 거치 작업 이 이뤄질 것 으로 보인다 . 반면 현재 장비 로 세월 호 의 무게 를 감당 할 수 없 다고 판단 되 면 해수부 는 기존 계획 을 전면 수정 , 1 대당 60 t 까지 무게 를 견딜 수 있 는 모듈 트랜스포터 336 대 를 교체 , 투입 할 예정 이 다 . 그 동안 상하 이 샐비지 와 해수부 , 컨설팅 업체 인 TMC 등 이 추정 한 세월 호 의 무게 는 1 만 3462 t 이 었 지만 지난 4 일 1130 t 이 늘어난 1 만 4592 t 으로 수정 한 바 있 다 . 계획 이 수정 되 면 세월 호 의 육상 거치 는 오 는 10 일 까지 미뤄 진다 . 만약 10 일 까지 도 세월 호 를 뭍 으로 올리 지 못하 면 그 이후 다음 소 조기 때 까지 최소 10 일 을 더 기다려야 한다 . 한편 해수부 는 이날 오후 5 시 55 분 께 세월 호 를 실 은 반 잠 수식 선박 을 90 도로 회전 시켜 부두 에 종접 안 시켰 다 . 선체 밑바닥 이 부두 쪽 으로 향해 있 던 세월 호 는 현재 처참 하 게 훼손 된 선수 의 모습 을 드러내 고 있 다 . 이제 모듈 트랜스포터 를 선수 쪽 에서 반 잠 수식 선박 갑판 으로 밀 어 넣 은 뒤 세월 호 를 들어올려 철재 부두 안 으로 옮기 는 작업 만 이 남 았 다 . guggy @ newsis . com 뉴시스 뉴스 , 네이버 뉴스 스탠드 에서 도 만나 세요 뉴시스 SNS [ 페이스북 ] [ 트위터 ] < 저작권자 ⓒ 공감 언론 뉴시스 통신사 . 무단 전재 - 재 배포 금지 . >