프로젝트 에 자원 추가 - Office 지원 
 Project Professional 2019 Project Professional 2016 Project 2010 Project 2007 Project Online Project Online 데스크톱 클라이언트 Project Professional 2013 Project Server 2007 Project Server 2010 Project Server 2013 Project Server 2016 Project Server 2019 Project Standard 2007 Project Standard 2010 Project Standard 2013 Project Standard 2016 Project Standard 2019 자세히 . .. 간단히 
 자원 은 작업 에 배정 되 었 는지 여부 에 관계 없이 일반 적 으로 프로젝트 계획 에 포함 되 는 사용 자 입니다 . 그러나 리소스 에 는 프로젝트 를 완료 하 는 데 사용 되 는 모든 항목 ( 예 : 시멘트 또는 웹 서버 와 같 은 장비 및 기타 자료 포함 ) 이 포함 될 수 있 습니다 . 
 프로젝트 에 여러 유형 의 리소스 를 추가 할 수 있 습니다 . 
 Enterprise 자원 엔터 프라이즈 리소스 는 전체 조직 에 대 한 리소스 목록 의 일부 입니다 . 따라서 이러 한 각 리소스 는 여러 프로젝트 에서 공유 될 수 있 습니다 . 일반 적 으로 enterprise 자원 목록 은 관리자 관리 되 며 각 프로젝트 관리자 는 필요 에 따라 해당 리소스 를 해당 프로젝트 에 추가 합니다 . 
 Enterprise 이외 의 리소스 비 엔터 프라이즈 리소스 또는 로컬 리소스 는 전체 조직 의 리소스 목록 에 포함 되 지 않 습니다 . 다른 프로젝트 관리자 는 해당 프로젝트 에서 enterprise 이외 의 자원 을 사용 할 수 없 습니다 . 
 일반 자원 일반 자원 은 목수 , 개발자 또는 자원 팀 과 같 은 프로젝트 의 인력 배치 요구 사항 을 지정 하 는 데 사용 됩니다 . 
 프로젝트 에 enterprise 자원 추가 ( Project Professional 에 만 해당 ) 
 프로젝트 에 일반 enterprise 자원 추가 ( Project Professional 에 만 해당 ) 
 프로젝트 에 enterprise 기반 이 아닌 일반 자원 추가 ( Project Professional 에 만 해당 ) 
 보 기 탭 의 자원 보 기 그룹 에서 자원 시트 를 선택 합니다 . 
 ( Project 2007 에서 자원 시트 보 기 > 선택 한 다음 > 테이블 > 항목 보 기 를 선택 합니다 . 
 자원 이름 필드 에 직함 , 재료 또는 일반 자원 이름 을 입력 합니다 . 
 자원 그룹 을 지정 하 려면 자원 이름 에 대 한 그룹 필드 에 그룹 의 이름 을 입력 합니다 . 
 리소스 종류 를 지정 합니다 . 
 이 리소스 를 작업 자원 지정 하 려면 종류 필드 에서 작업 을 선택 합니다 . 
 해당 자원 을 재료 자원 으로 지정 하 려면 종류 필드 에서 재료 를 선택 합니다 . 재료 레이블 필드 에 자원 에 대 한 레이블 ( 예 : 야드 , 톤 또는 상자 ) 을 입력 합니다 . 
 이 자원 을 비용 자원 으로 지정 하 려면 종류 필드 에서 비용 을 선택 합니다 . 
 최대 . 단위 필드 에 이 프로젝트 에 대해 사용 할 수 있 는 자원 의 총 단위 수 를 입력 합니다 . 최대 단위 값 은 이 프로젝트 에 대해 사용 할 수 있 는 자원 의 양 을 지정 합니다 ( 예 : 파트 시간 또는 다중 항목 ) . 
 예 를 들 어 프로젝트 에 사용 할 수 있 는 자원 이 일 주일 에 2 일 이 면 최대 단위 값 을 40 % 로 입력 할 수 있 습니다 . 최대 단위 를 사용 하 여 여러 개 의 자원 지정 상태 지정 할 수 있 습니다 . 예 를 들 어 팀 에 세 개 의 개별 엔지니어 를 표시 하 는 단일 리소스 인 엔지니어 라는 자원 이 있 다고 가정 합니다 . 엔지니어 의 최대 단위 를 300 % 로 입력 할 수 있 습니다 . 엔지니어 자원 이 초과 할당 되 지 않 고 모든 세 명 의 엔지니어 가 한 번 에 전일 근무 하 도록 예약 할 수 있 습니다 . 
 백분율 ( 50 %, 100 %, 300 %) 또는 10 진수 ( 0 . 5 , 1 , 3 ) 로 최대 단위 를 입력 할 수 있 습니다 . 
 예산 자원 을 만들 려면 자원 을 선택 하 고 자원 이름 을 마우스 오른쪽 단추 로 클릭 한 다음 정보 를 선택 합니다 . 예산 확인 란 을 선택 합니다 . 
 MAPI 전자 메일 주소록 , Active Directory 또는 Microsoft Project Server 를 사용 하 여 작업 자원 및 관련 정보 를 추가 할 수 있 습니다 . 자원 탭 의 삽입 그룹 에서 자원 추가 를 선택 한 다음 Enterprise 에서 팀 구성 ( Project Professional 만 해당 ) , Active Directory 또는 주소록 을 선택 합니다 . ( Project 2007 에서 새 리소스 > 삽입 을 선택 한 다음 주소록 , Active Directory 또는 Project Server 를 선택 합니다 . ) 
 자원 탭 의 삽입 그룹 에서 Enterprise 에서 팀 구성 > 자원 추가 를 선택 합니다 . 
 ( Project 2007 에서 Enterprise 에서 팀 빌드 > 도구 를 선택 합니다 . ) 
 Enterprise 에서 팀 구성 대화 상자 의 기존 필터 상자 에서 적용 하 려는 필터 를 선택 합니다 . Enterprise 자원 의 필터링 된 목록 이 엔터 프라이즈 자원 열 에 표시 됩니다 . 프로젝트 팀 에 이미 배정 된 자원 은 프로젝트 자원 열 에 나열 됩니다 . 
 특정 기간 중 특정 시간 동안 작업 할 수 있 는 자원 을 검색 하 려면 작업 가능 시간 확인 란 을 선택 합니다 . 자원 이 작업 을 수행 해야 하 는 시간 을 입력 한 다음 시작 및 끝 상자 를 사용 하 여 날짜 범위 를 선택 합니다 . 
 Enterprise 자원 열 에서 프로젝트 에 추가 하 려는 enterprise 자원 을 선택 한 다음 추가 를 선택 합니다 . 자원 을 여러 개 선택 하 려면 CTRL 키 를 누른 채 각 자원 을 선택 합니다 . 
 팀 의 기존 자원 중 하나 에 대 한 기술 및 기타 특성 과 일치 하 는 enterprise 자원 을 찾 으려면 프로젝트 리소스 에서 일치 시킬 자원 을 선택 한 다음 일치 를 선택 합니다 . 
 기존 자원 을 enterprise 자원 으로 바꾸 려면 프로젝트 자원 열 에서 바꿀 자원 또는 일반 자원 을 선택 합니다 . Enterprise 자원 에서 새 enterprise 자원 을 선택 한 다음 바꾸 기 를 선택 합니다 . 
 자원 을 바꾸 면 실제 작업 시간 을 완료 한 경우 대체 된 자원 이 제거 되 지 않 습니다 . 대체 리소스 에 는 남 은 작업 이 배정 됩니다 . 
 프로젝트 팀 에 임시 자원 을 추가 하 려면 북 열 에서 임시 를 선택 합니다 . 
 선택 한 자원 의 상태 그래프 를 보 려면 그래프 를 선택 합니다 . 
 프로젝트 에 enterprise 자원 을 추가 하 면 프로젝트 의 작업 에 자원 을 배정 할 수 만 있 습니다 . 급여 또는 사용 가능 시간 등 enterprise 자원 의 특성 은 변경 할 수 없 습니다 . 
 사용 가능 한 enterprise 리소스 목록 에 리소스 를 추가 하 려는 경우 에 는 리소스 를 가져와야 합니다 . 
 Enterprise 자원 이 1000 개 이상 있 는 경우 enterprise 개요 코드 를 사용 하 여 자원 목록 을 필터 링 할 수 있 습니다 . 개요 코드 는 조직 의 요구 사항 에 따라 정의 됩니다 . 
 팀 구성 대화 상자 에서 를 선택 하 여 필터 사용 자 지정 을 확장 합니다 . 
 필터 적용 을 선택 하 여 필터 설정 을 enterprise 자원 목록 에 적용 합니다 . 
 Enterprise 자원 열 에서 프로젝트 에 추가 하 려는 일반 자원 을 선택 한 다음 추가 를 선택 합니다 . 자원 을 여러 개 선택 하 려면 CTRL 키 를 누른 채 각 자원 을 선택 합니다 . 
 ( Project 2007 의 보 기 메뉴 에서 자원 시트 를 선택 합니다 . ) 
 자원 이름 열 에 일반 자원 의 이름 ( 예 : " 목수 ") 을 입력 합니다 . 
 리소스 이름 을 마우스 오른쪽 단추 로 클릭 하 고 정보 를 선택 합니다 . 자원 정보 대화 상자 에서 일반 탭 을 선택 한 다음 일반 확인 란 을 선택 합니다 . 
 사용자 정의 필드 탭 의 사용 자 정의 필드 에서 일반 자원 에 필요 한 필드 의 값 을 입력 합니다 . 
 이러 한 사용 자 정의 필드 는 각 조직 에 고유 하 므로 사용 에 대 한 질문 에 대 한 대답 은 관리자 에 게 문 의 하 세요 . 
 참고 : 모든 일반 자원 을 enterprise 자원 목록 에 추가 할 수 있 습니다 . 조직 의 요구 사항 에 따라 일정 및 기술 집합 등 의 자원 에 대 한 다른 특성 을 지정 해야 할 수 있 습니다 . 
 프로젝트 에 자원 을 추가 하 는 방법 에 는 두 가지 가 있 습니다 . 
 팀 구성 팀 구성 기능 을 사용 하 여 프로젝트 에서 작업 을 완료 하 는 데 필요 한 기술 이 있 는 Enterprise 자원 을 검색 할 수 있 습니다 . 
 자원 계획 프로젝트 를 시작 하 는 동안 작업 및 배정 에 대 한 자세 한 프로젝트 계획 을 준비 하 기 전 에 자원 계획 을 사용 하 여 프로젝트 에 대 한 자원 요구 사항 을 상위 수준 으로 나타낼 수 있 습니다 . 이 기능 은 자원 관리자 및 부서 관리자 에 게 예정 된 작업 을 알려야 하 는 경우 에 유용 하 지만 , 프로젝트 계획 을 구성 하 는 특정 작업 이 나 자원 을 알 지 못합니다 . 
 참고 : Project Web Access 를 사용 하 는 경우 에 만 자원 계획 을 만들 고 볼 수 있 습니다 . Project Professional 에서 는 자원 계획 이 표시 되 지 않 으며 계획 이 Project 내 에서 자원 사용 가능 시간 을 제한 하 지 않 습니다 . 
 팀 빌드 를 사용 하 여 프로젝트 에 자원 추가 
 프로젝트 제안서 에 대 한 자원 계획 만들 기 
 팀 을 만들 려는 프로젝트 의 행 을 선택 한 다음 팀 빌드 를 선택 합니다 . 
 팀 구성 페이지 의 왼쪽 에 있 는 리소스 목록 에 조직 의 자원 분류 구조 코드 내 에서 볼 수 있 는 권한 이 있 는 모든 자원 이 표시 됩니다 . 오른쪽 에 있 는 목록 에 프로젝트 에 이미 배정 된 자원 이 표시 됩니다 . 
 왼쪽 에서 프로젝트 에 배정 할 자원 을 선택 한 다음 추가 를 선택 합니다 . 리소스 옆 에 있 는 확인 란 을 선택 하 여 리소스 를 선택 합니다 . 
 왼쪽 에 자원 과 일치 하 는 기술 이 있 는 자원 만 포함 된 목록 을 만들 려면 오른쪽 에서 자원 을 선택 하 고 일치 를 선택 합니다 . 
 이 방법 으로 자원 을 찾 는 것 이 특히 , 프로젝트 에 일반 자원 있 고 , 일반 자원 을 바꿀 수 있 는 동일 한 기술 을 사용 하 여 실제 자원 ( 사람 ) 을 찾 으려고 할 때 유용 합니다 . 
 오른쪽 에 있 는 자원 을 왼쪽 에 있 는 자원 으로 바꾸 려면 왼쪽 에 있 는 자원 과 오른쪽 의 자원 을 모두 선택 하 고 바꾸 기 를 선택 합니다 . 자원 에 작업 에 대 한 실제 작업 시간 값 이 기록 된 경우 해당 자원 은 프로젝트 에서 사용 할 수 없 습니다 . 
 프로젝트 에 자원 을 커 밋 하 려면 프로젝트 에 자원 을 확정 하 는 권한 이 아직 없 는 경우 예약 유형 에서 확정 을 선택 하 거나 제안 됨 을 선택 합니다 . 
 팁 : 일정 에 추가 하 기 전 에 선택 한 자원 의 사용 가능 시간 을 보여 주 는 그래프 를 보 려면 왼쪽 에서 자원 을 선택 한 다음 그래프 를 선택 합니다 . 
 변경 내용 저장 을 선택 하 여 프로젝트 에 새 자원 을 추가 합니다 . 
 팀 구성 페이지 에서 자원 의 하위 집합 만 표시 하 는 필터 를 만들 수 도 있 습니다 . 
 보 기 옵션 을 선택 한 다음 필터 를 선택 합니다 . 
 필터 목록 에서 적용 하 려는 필터 를 선택 합니다 . 
 필드 이름 목록 에서 필드 를 선택 하 고 테스트 목록 에서 테스트 합니다 . 값 목록 에서 테스트 할 값 을 선택 하 거나 쉼표 ( , ) 로 구분 된 두 개 의 값 을 입력 하 여 값 범위 를 설정 합니다 . 
 필터 에 조건 행 이 두 개 이상 있 는 경우 및 / 또는 열 에서 연산자 를 선택 하 여 새 행 을 시작 합니다 . 
 리소스 에 적용 하 기 전 에 필터 가 유효 한 결과 를 반환 하 는지 여부 를 테스트 하 려면 필터 유효 성 검사 를 선택 합니다 . 
 확인 을 선택 하 여 리소스 목록 에 필터 를 적용 합니다 . 
 참고 : 프로젝트 관리자 가 조직 의 모든 리소스 를 보 고 배정 하 지 못할 수 있 습니다 . 팀 을 구축 할 수 있 는 권한 이 필요 한 경우 에 는 서버 관리자 를 참조 하 세요 . 
 빠른 실행 의 프로젝트 에서 제안 및 활동 을 선택 합니다 . 
 자원 계획 을 만들 려는 프로젝트 를 선택 하 고 자원 계획 을 선택 합니다 . 
 보 기 옵션 을 선택 합니다 . 
 날짜 범위 및 단위 상자 에서 자원 계획 테이블 의 시간 대 별 부분 에 표시 할 날짜 범위 와 시간 단위 를 입력 합니다 . 
 표시 단위 상자 에서 자원 테이블 의 값 에 시간 , 일 또는 FTEs ( 전체 시간 ) 을 표시 할지 여부 를 지정 합니다 . 
 프로젝트 웹 액세스 에서 생성 할 수 있 는 보고서 에 요약 자원 배정 이 표시 되 는 방식 을 확인 하 려면 자원 사용 률 계산 섹션 에서 다음 중 하나 를 선택 합니다 . 
 프로젝트 계획 프로젝트 의 모든 배정 에 대 한 자원 사용 가능 시간 을 계산 하 고 프로젝트 의 자원 계획 에서 는 사용 할 수 없 는 경우 에 는 이 옵션 을 선택 합니다 . 
 자원 계획 자원 계획 에서 자원 정보 를 사용 하 여 자원 사용 가능 시간 을 계산 하 려는 경우 이 옵션 을 선택 합니다 . 
 프로젝트 계획 기한 프로젝트 내 의 모든 배정 에 대 한 자원 사용 가능 시간 을 특정 날짜 까지 계산 하 려면 이 옵션 을 선택 합니다 . 자원 계획 에서 자원 사용 률 을 사용 하 여 지정 된 날짜 이후 의 자원 사용 가능 시간 을 확인 할 수 있 습니다 . 
 시간 대별 값 대신 자원 계획 테이블 에 총 시간 을 표시 하 려면 총 작업 시간 표시 확인 란 을 선택 합니다 . 
 페이지 당 항목 수 상자 에 자원 계획 테이블 에 표시 할 최대 줄 수 를 입력 합니다 . 
 적용 을 선택 하 여 설정 을 저장 하 지 않 고 리소스 눈금 에 적용 합니다 . 
 게시 를 선택 하 여 프로젝트 센터 에 프로젝트 제안 으로 표시 되 도록 계획 을 게시 합니다 . 
 제안 을 게시 하 지 않 고 저장 하 려면 저장 을 선택 합니다 . 다른 팀 구성원 은 프로젝트 센터 에서 제안 을 볼 수 없 습니다 . 
 Project Web Access 에서 몇 가지 작업 을 수행 할 수 없 는 이유 는 무엇 인 가요 ? 
 Project Web Access 에 로그 온 하 는 데 사용 한 권한 설정 에 따라 특정 기능 을 보 거나 사용 하 지 못할 수 있 습니다 . 또한 , 서버 관리자 가 프로젝트 웹 액세스 를 사용 자 지정 하 고 일치 하 는 도움 말 을 사용 자 지정 하 지 않 은 경우 일부 페이지 에 표시 되 는 내용 이 설명 된 것 과 다를 수 있 습니다 .