한전 나주 이전 , 빨라야 2014 년 
 정부 가 줄곧 공언 했 던 ‘ 2012 년 혁신 도시 준공 ’ 약속 이 사실상 물 건너갔 다 . 광주 · 전남 공동 혁신 도시 로 이전 하 는 한국전력공사 와 자회사 들 이 내부 적 으로 본사 이전 시점 을 2012 년 말 에서 2014 년 이후 로 연기 한 것 으로 파악 됐 기 때문 이 다 . 
 8 일 한전 과 계열사 , 지역 건설업 계 에 따르 면 한전 과 한전 KPS , 한전 KDN 등 나주 에 조성 중 인 광주 · 전남 공동 혁신 도시 에 본사 를 이전 하 는 한전 과 계열사 들 은 나주 이전 시기 를 당초 국토 해양 부 가 정해 준 2012 년 말 에서 2014 년 초 로 연기 했 다 . 
 하지만 관련 지자체 와 지역민 들 의 반발 을 의식 한 탓 인지 이 들 회사 는 이전 연기 를 공식 화 하 지 는 않 고 있 다 . 
 한전 은 지난달 22 일 신 사옥 건립 공사 입찰 공고 를 내 고 시공사 를 선정 중 이 다 . 한전 은 공개 적 으로 는 국토 부 가 정해 준 대로 2012 년 말 입주 할 계획 이 라고 밝히 고 있 지만 , 내부 적 으로 는 2014 년 초 에 나 입주 할 계획 인 것 으로 전해졌 다 . 
 한전 관계자 는 “ 사옥 건축 공정 등 을 산술 적 으로 계산 하 면 2012 년 준공 은 불 가능 하 다 ” 면서 “ 빨라야 2014 년 에 나 가능 할 것 ” 이 라고 말 했 다 . 
 실제로 한전 신 사옥 건립 입찰 공고 를 보 면 공사 기간 은 착공 일 로부터 36 개월 간 이 다 . 오 는 8 월 23 일 기본 설계 와 기술 제안서 를 접수 받 아 심사 등 을 거치 면 9 월 께나 착공 할 것 으로 예상 된다 . 
 9 월 착공 해 공사 기간 36 개월 을 적용 하 면 준 공기 일 은 2014 년 9 월 이 된다 . 공기 를 아무리 단축 한다고 해도 2012 년 은 불 가능 하 다는 계산 이 다 . 
 계열사 인 한전 KPS , 한전 KDN 도 마찬가지 다 . 건축비 가 각각 1164 억 원 , 971 억 원 이 소요 되 는 이 들 회사 들 은 아직 입찰 공고 도 하 지 않 은 상태 다 . 1600 억 원 규모 의 남악 전남 도청 청사 건립 에 3 년 여 기간 이 소요 된 것 을 감안 하 면 공기 가 절대 부족 한 셈 이 다 . 
 나주 혁신 도시 이전 기관 청사 건립 공사 중 가장 진척 이 빠른 우정 사업 정보 센터 를 제외 하 고 한전 등 15 개 기관 모두 내년 말 이전 은 사실 상 불 가능 해 보인다 . 
 지난 4 월 25 일 착공 한 254 억 원 규모 의 우정 사업 정보 센터 가 공사 기간 이 630 일 ( 21 개월 ) 로 정했 다 . 이 를 적용 하 면 아직 까지 건축 허가 조차 내 지 않 은 전력 거래소 ( 건축비 743 억 원 ) , 한국 농어촌 공사 ( 908 억 원 ) , 한국 농촌 경제 연구원 ( 374 억 원 ) , 농업 연수원 ( 255 억 원 ) , 농수산물 유통 공사 ( 457 억 원 ) , 한국 방송 통신전 파진 흥원 ( 419 억 원 ) , 전파연구소 ( 309 억 원 ) , 한국 인터넷 진 흥원 ( 498 억 원 ) , 한국 콘텐츠 진 흥원 ( 334 억 원 ) , 사학 연금 공단 ( 305 억 원 ) 등 의 내년 말 이전 은 무리 일 수 밖 에 없 다 . 
 전남 지역 한 건설사 대표 는 “ 300 억 원 대 이상 건축 공사 의 경우 2 년 이상 걸리 는 것 을 감안 하 면 공기 절대 부족 으로 내년 말 까지 청사 건축 공사 도 마무리 하 지 못할 것 ” 이 라고 말 했 다 . 
 하지만 이 들 회사 는 이전 연기 를 공식 화 하 지 않 고 있 다 . 
 지난 2008 년 국 토부 로부터 ‘ 2012 년 말 이전 ’ 승인 을 받 았 기 때문 에 이 를 변경 하 려면 국토 부 에 변경 신청 을 해야 하 는 데 하 지 않 은 것 이 다 . 이 는 본사 이전 연기 를 공식 화 할 경우 해당 지자체 와 지역민 들 의 강한 반발 이 예상 되 기 때문 으로 보인다 . 
 / 박정욱 기자 jwpark @ kwangju . co . kr