[ 내일신문 ] ‘ 세 종시 사업 고 의 지연 ’ 의혹 제기 … 땅값 연체 3 천억 넘 어 행정 중심 복합 도시 건설 청 에 대한 국정 감사 에서 세 종시 사업 이 지연 되 는 것 을 놓 고 야당 의원 들 의 질책 이 이어졌 다 . 이재선 자유 선진 당 의원 은 “ 행정 중심 복합 도시 건설 청 이 예산 을 스스로 줄이 고 예산 전용 은 물론 홍보 예산 집행 까지 줄이 고 있 다 ” 며 “ 행복 청 이 정권 의 눈치 를 보 느라 사업 에 소극 적 인 것 ” 이 라고 주장 했 다 . 이 의원 이 제시 한 근거 는 △ 행복 청 내년 예산안 을 당초 수립 한 중기 재정 계획 상 필요 한 예산 인 1 조 271 억 원 보다 크 게 줄어든 6959 억 원 을 기획 재정부 에 요청 한 점 △ 정부 청사 및 시청 사 건립 비 , 광역 교통 시설 건설비 삭감 △ 홍보 예산 의 30 % 불용 처리 등 이 다 . 그 는 “ 지난 9 월 25 일 12 차 행복 청 종합 사업 관리 회의 보 고 자료 에 60 건 의 사업 이 착수 가 지연 되 고 6 건 의 사업 완료 가 지연 되 고 있 는 것 으로 파악 됐 다 ” 며 “ 지난 7 월 보다 지연 사업 이 3 배 나 증가 했 다 ” 고 덧붙였 다 . 특히 세 종시 의 공동 주택지 를 분양 받 은 건설 업체 들 이 계약 해지 를 하 거나 분양 받 은 땅값 을 3000 억 원 이상 연체 하 고 있 어 건설사 들 의 이탈 도 확산 되 는 상황 이 다 . 행정 중심 복합 도시 건설 청 이 민주당 김성곤 의원 에게 제출 한 국정 감사 자료 에 따르 면 세 종시 의 공동 주택 용지 를 분양 받 고 도 2 차 또는 3 차 중도금 을 내 지 않 은 건설사 는 8 개 다 . 이 들 의 중도금 연체 액 은 3280 억 원 이 다 . 업체 별 로 는 현대 건설 이 650 억 원 으로 가장 많 고 , 다음 으로 는 대우건설 ( 609 억 원 ) 대림산업 ( 500 억 원 ) 삼성물산 ( 395 억 원 ) 포스코건설 ( 322 억 원 ) 롯데 건설 ( 282 억 원 ) 두산건설 ( 256 억 원 ) 금호건설 ( 166 억 원 ) 효성 ( 100 억 원 ) 등 의 순 으로 나타났 다 . 쌍용건설 과 풍성 은 각각 지난 9 월 과 8 월 중도금 장기 연체 이유 로 계약 이 해지 됐 다 . 김성곤 의원 은 “ 건설사 들 이 세 종시 의 택 지비 를 내 지 않 는 것 은 경제 위기 이유 도 있 지만 정부 의 고의 사업 지연 과 축소 및 세 종시 기능 전환 논란 에 따른 불 확실 성 이 가장 큰 원인 ” 이 라며 “ 주택 건설 에 차질 이 우려 되 는 만큼 대책 마련 이 시급 하 다 ” 고 말 했 다 . 오승 완 기자 osw @ naeil . comCopyright ⓒ The Naeil News . All rights reserved . [ 저작권자 ⓒ ( 주 ) 내일신문 . 무단 전재 - 재 배포 금지 ]