대구 과학관 내달 공사 재개 ‘ 운영비 갈등 ’ 매듭짓 나 
 운영비 부담 을 둘러싸 고 정부 와 대구시 가 갈등 을 빚 으면서 국비 지원 이 중단 돼 4 개월 째 표류 하 는 국립 대구 과학관 건립 사업 이 다음 달 초 실내 전시품 제작 설치 공사 를 시작 으로 재개 된다 . 
 또 국립 대구 과학관 운영비 문제 와 관련 , 교육 과 학기 술부 가 실무 운영비 의 30 % 만 지자체 에서 부담 하 는 내용 의 운영비 조정안 을 기획 재정부 와 협의 중 이 어서 조만간 나머지 부분 에 대한 공사 재개 여부 도 결정 될 전망 이 다 . 
 대구시 달성군 테크노폴리스 내 11 만 7 천 356 ㎡ 의 부지 에 1 천 151 억 원 의 사업비 로 건립 중 인 국립 대구 과학관 은 2009 년 10 월 착공 해 오 는 11 월 개관 예정 이 었 다 . 
 하지만 정부 와 대구시 가 국립 과 학관 건립 후 운영비 부담 을 놓 고 이견 을 좁히 지 못해 정부 가 공사비 지원 중단 이 라는 초 강수 를 두 면서 지난 2 월 20 일 부터 공사 가 전면 중단 됐 다 . 총 공사비 1 천 151 억 원 가운데 정부 가 부담 해야 할 808 억 원 의 공사비 중 67 억 원 을 지원 받 지 못해 100 일 넘 게 공사 가 중단 된 상태 다 . 공사 진척 률 은 87 % 다 . 당초 이달 준공 할 예정 이 었 으나 공사 가 4 개월 째 지연 되 면서 개관 시기 도 무기 한 연기 해야 할 상황 이 다 . 
 기획 재정부 가 공사비 지원 을 중단 한 이유 는 국립 과 학관 건립 후 지자체 와 정부 간 운영비 부담 률 에 대한 이견 때문 이 다 . 대구시 는 매년 운영비 중 10 % 를 부담 하 겠 다는 입장 이 지만 기재 부 는 지자체 가 40 % 를 부담 해야 한다고 주장 하 고 있 다 . 
 공사 중단 기간 이 100 일 을 넘기 며 상황 이 악화 되 자 교육 과 학기 술부 가 중재 에 나섰 다 . 
 대구시 는 지난 8 일 ‘ 전시 사업 및 기계 장비 운영비 를 제외 한 순수 운영비 ( 인건비 · 기본 경비 · 상주 위탁 관리 ) 의 30 %( 15 억 원 정도 ) 만 부담 할 수 있 다 ’ 는 입장 을 교과 부 에 전달 했 고 , 교과 부 는 이 를 토대 로 기재 부 와 협의 에 들어갔 다 . 
 시 는 또 과학관 내 설치 될 전시물 의 손상 을 막 기 위해 교과 부 와 협의 해 우선 시비 20 억 원 을 들여 다음 달 부터 내부 전시품 제작 설치 공사 에 들어가 기 로 했 다 . 
 대구시 관계자 는 “ 대구 와 같 은 상황 인 광주 에서 도 순수 운영비 의 30 % 를 부담 하 겠 다는 입장 이 어서 교과 부 와 기재 부 의 협의 를 통해 조만간 운영비 문제 가 해결 될 것 으로 기대 하 고 있 다 ” 면서 “ 운영비 문제 가 해소 되 면 공정 을 최대한 앞당겨 늦 어도 내년 초 에 는 국립 대구 과학관 이 개관 할 수 있 도록 노력 하 겠 다 ” 고 말 했 다 .