부산 - 김해경 전철 준공 검사 결국 연기 … 7 월 개통 ' 차질 ' 
 7 월 초 개통 을 목표 로 하 고 있 는 부산 - 김해 경전철 의 준공 검사 일정 이 늦 어 지 면서 개통 일자 도 지연 이 불가피 해졌 다 . 
 부산 - 김해경 전철 조합 은 시행 사 인 부산 - 김해경 전철 주식회사 에 최근 공문 을 보내 선 로변 고전압 케이블 전기 시설 복구 와 정밀 진단 , 소음 민원 에 대한 적극 적 인 해결 , 운행 시간 안정 화 등 에 대한 보완 을 지시 했 다 . 
 경전철 조합 관계자 는 " 경전철 시험 운행 에 따른 소음 과 화재 등 각종 문제점 에 대해 보안 지시 를 요구 하 는 공문 을 발송 했 다 " 고 말 했 다 . 
 이 에 따라 , 지난달 18 일 시 행사 측 이 제출 한 준공 검사 서 에 대한 검토 가 끝 나 는 오 는 17 일 로 예정 됐 던 준공 필 증 교부 도 사실상 연기 될 것 으로 보인다 . 
 조합 측 이 보완 지시 를 내림 에 따라 , 시 행사 측 은 보완 조치 를 취한 뒤 , 완료 통 보서 를 조합 측 에 제출 하 게 되 고 , 조합 측 은 이 를 다시 검토 해 한 달 이내 에 준공 검사 를 하 게 된다 . 
 준공 검사 가 늦 어 지 면서 경전철 개통 일자 도 더 늦춰질 것 으로 보인다 . 시 행사 와 조합 측 은 당초 7 월 초 에 경전철 개통 을 기대 했 지만 , 준공 검사 가 지연 되 면서 빨 라도 7 월 중순 이후 에 야 개통 이 가능 할 것 으로 전망 된다 . 
 경전철 조합 측 의 이번 보완 지시 는 지난 11 일 부산 괘법르네시떼역 에서 발생 한 선 로변 고압 케이블 화재 사건 이 결정 적 인 계기 가 된 것 으로 보인다 . 
 조합 측 은 이번 에 화재 가 난 곳 이 전동차 에 동력 을 전달 하 는 중요 시설 이 니 만큼 , 시 행사 측 에 적극 적 인 안전 점검 과 대책 마련 을 하 도록 요구 했 다고 밝혔 다 . 
 시 행사 측 도 13 일 부터 사흘 동안 한국전기안전공사 와 함께 정밀 안전 진단 에 나서 는 등 대책 마련 에 부심 하 고 있 다 . 
 시행 사 관계자 는 " 조합 측 의 보완 지시 에 따라 추가 보완 사항 을 조속히 마무리 해 7 월 중 개통 할 수 있 도록 최선 을 다 하 겠 다 " 고 말 했 다 .