SL 공사 ' 하수 슬러 지 자원 화 ' 차질 빚 나 
 1 천억 원 대 규모 의 수도 권 매립지 관리 공사 ( 이하 SL 공사 ) 하수 슬러 지 자원 화 시설 설치 사업 에 차질 이 우려 된다 . 자원 화 기술 을 보유 한 주요 업체 의 경영 사정 이 악화 된 탓 이 다 . 
 SL 공사 는 지난 2017 년 10 월 부터 매립지 내 에 3 단계 하수 슬러 지 자원 화 시설 을 만들 고 있 다 . 총 1 천 200 억 원 의 예산 이 투입 되 는 이 시설 은 현 고화 처리 시설 의 대체 목적 으로 , 인천 과 경기 일부 지역 에서 발생 하 는 하수 슬러 지 를 처리 하 게 된다 . 
 하루 700 t 가량 을 처리 할 수 있 는 규모 다 . 시설 의 토목 공사 는 ( 주 ) 한진 중공업 이 , 기계 설비 설치 는 대림산업 ( 주 ) 가 각각 맡 았 다 . 대림산업 은 자원 화 기술 을 보유 하 고 있 는 A 사 와 함께 공사 에 참여 하 고 있 다 . 
 하지만 착공 후 1 년 이 채 지나 지 않 아 A 사 의 경영 사정 이 악화 되 기 시작 했 다 . A 사 는 하수 슬러 지 자원 화 시설 의 핵심 기술 을 보유 한 곳 이 다 . 
 이 때문 에 대림산업 은 지난해 상반기 부터 A 사 협력 업체 들 에 직접 대금 을 지급 하 고 있 는 것 으로 알려졌 다 . 
 대림산업 관계자 는 " A 사 의 경영 사정 이 좋 지 않 아 현재 는 채권 이 압류 된 상태 로 알 고 있 다 " 며 " 직접 대금 을 지급 하 고 있 는 것 은 맞 지만 , 정확 한 규모 나 액수 는 밝히 기 어렵 다 " 고 말 했 다 . 
 이 와 맞물려 지난해 에 는 토목 공사 까지 지연 되 면서 A 사 의 수십 개 의 협력 업체 들 이 대금 을 제때 받 지 못하 는 일 까지 발생 했 다 . 공사 과정 에서 사면 균열 이 발생 해 지난해 8 월 부터 약 6 개월 간 보강 공사 가 이뤄졌 다 . 
 건물 이 지 어 져야 내부 설비 설치 가 가능 한데 , 공정 이 지연 되 면서 A 사 가 미리 설비 를 납품 받 은 업체 들 에 대금 을 지급 하 지 못한 것 이 다 . 대금 을 제때 받 지 못한 업체 는 20 여 곳 으로 금액 은 모두 약 60 억 원 에 달하 는 것 으로 전해졌 다 . 
 이 시설 의 준공 예정일 은 올해 9 월 이 었 지만 , 설계 변경 이 이뤄 지 면서 내년 3 월 로 미뤄진 상태 다 . 현재 약 25 % 의 공정 률 을 보이 고 있 는 상황 에서 주요 기술 보유 업체 의 상황 까지 악화 되 면서 향후 공사 에 차질 이 불가피 할 것 으로 보인다 . 
 SL 공사 관계자 는 " 대림산업 이 요청 한 기성 금 은 모두 지급 한 상태 로 , 현재 미지급 된 대금 은 없 다 " 며 " 대림산업 을 통해 상황 은 인지 하 고 있 지만 , 현재 특별히 우려 되 는 상황 은 아니 라고 판단 하 고 있 다 " 고 말 했 다