NASA " 달 탐사선 발사 루트 변경 해야 "... 항 우연 과 달 탐사 계획 이견 확인 
 한국 항공우주 연구원 과 미국 항공우주국 ( NASA ) 이 달 탐사 사업 의 핵심 인 궤도 설정 논의 에서 이견 을 확인 했 다 . 항 우연 은 NASA 와 의 최종 협의 까지 남 은 한 달 남짓 한 기간 동안 제 2 의 대안 을 마련 해야 하 는 부담 을 안 게 됐 다 . 
 20 일 과학 기술 정보 통신부 , 항 우연 , 과학 기술 계 등 에 따르 면 항우 연과 NASA 는 최근 대전 유성구 항 우연 에서 열린 ' 달 탐사 사업 기술 회의 ' 에서 탐사선 궤도 설정 등 주요 현안 을 논의 했 지만 뚜렷 한 합의점 을 찾 지 못했 다 . 
 회의 는 16 일 부터 사흘 간 진행 됐 다 . 양측 은 궤도 설정 등 핵심 현안 협의 에서 달 탐사 궤도 운영 방안 을 두 고 의견 차 를 좁히 지 못했 다 . 
 항 우연 은 과기 정통부 가 지난 9 월 심의 확정 한 ' 달 탐사 사업 계획 변경 안 ' 에 담긴 궤도 운영 방안 을 제시 했 다 . 당초 원 궤도 ( 장 ・ 단반경 100 ㎞) 에서 만 운항 하 도록 한 계획 을 바꿔 9 개월 은 타원 궤도 ( 장반경 300 ㎞, 단반경 100 ㎞) 에서 , 3 개월 은 원 궤도 를 운행 하 는 내용 이 다 . 이럴 경우 당초 계획 대비 연료 를 절감 할 수 있 다 . 
 NASA 측 은 항 우연 계획 에 ' 최적 대안 이 아니 고 선호 하 지 않 는다 ' 는 입장 을 밝혔 다 . 촬영 데이터 를 충분히 얻 을 수 없 기 때문 이 다 . 항 우연 계획 대로 라면 달 의 북극 지점 을 지날 때 당초 대비 고도 가 3 배 나 높 아 져 촬영 이 어렵 다 . 
 NASA 는 달 탐사 궤도 는 당초 계획 을 유지 하 되 궤도 까지 진입 하 는 항로 를 변경 하 는 대안 을 꺼냈 다 . WSB ( Weak Stability Boundary ) 전이 궤적 을 포함 한 2 개 안 을 언급 했 다 . 
 다만 양측 은 연료 부 크기 , 중량 등 을 포함 한 설계 변화 는 고려 하 지 않 기 로 했 다 . 
 항 우연 은 NASA 가 다른 의견 을 내놓 음 에 따라 기술 적 으로 타당 한 대안 을 도출 해야 하 는 상황 이 됐 다 . 
 항 우연 은 NASA 와 다음 달 18 일 마지막 기술 협의 를 한다 . 과기 정통부 는 이 자리 에서 NASA 와 의 협의 해 최종 사업 계획안 을 확정 한 뒤 12 월 상세 설계 검토 ( CDR ) 에 착수 한다는 계획 이 다 . 
 과 기계 에선 항 우연 의 대안 마련 이 녹록 지 않 다는 우려 가 나온다 . 우리 가 구상 한 타원 궤도 는 NASA 측 이 끝 까지 받아들이 지 않 을 가능 성 이 높 다 . 순수 원 궤도 를 택할 경우 WSB 등 대안 궤적 을 택해야 하 는데 기술 적 난제 가 많 다 . WSB 궤적 을 택할 경우 지구 로부터 최대 150 만 km 까지 멀 어 지 며 전이 기간 도 3 〜 4 달 정도 로 길 어 지 기 때문 에 통신 문제 등 을 해결 해야 한다 . 
 과 기계 관계자 는 “ 현재 NASA 가 제시 한 대안 에 대한 시뮬레이션 , 상세 분석 을 진행할 시간 이 충분 할 지 의문 ” 이 라면서 “ 만약 분석 을 거쳐 타당 하 다는 결과 가 나와도 우리 나라 가 수행 하 기 엔 상당히 고난도 의 계획 ” 이 라고 지적 했 다 . 
 또 다른 전문가 는 “ 우리 에게 는 처음 시도 하 는 일 이 고 , 실제 적용 에 도 면밀 한 검토 가 필요 한 사항 이 지만 가능 성 이 없 지 않 다 ” 면서도 “ NASA 측 의 지원 이 전제 가 돼야 한다 ” 고 말 했 다 . 
 신명호 항 우연 노조 위원장 은 “ 올해 3 월 WSB 궤적 등 을 포함 한 다양 한 대안 에 대한 검토 가 필요 하 다는 내부 의견 이 있 었 지만 결국 지금 까지 허송 세월 만 보냈 다 ” 면서 “ 현 상황 이 라면 CDR 등 이 연쇄 적 으로 다 지연 될 우려 가 있 기 때문 에 NASA 과 의 협력 이 지속 되 리라는 보장 도 할 수 없 다 ” 고 지적 했 다 . 
 과기 정통부 관계자 는 “ NASA 측 이 WSB 궤적 을 택할 경우 기술 지원 을 언급 하 기 도 했 다 ” 면서 “ 시간 이 촉박 한 것 은 사실 이 지만 NASA 와 의 협력 관계 등 을 고려 하 면 합의 를 기반 으로 원만 하 게 계획 을 진행할 가능 성 도 충분 하 다 ” 고 말 했 다 .