화성 문화재 ( 연못 터 下 南 池 ) 복원 또 연기 … ' 터 잡 은 예술인 ' 입김 에 밀렸 나 
 과거 수원 화성 의 ' 연못 터 ' 복원 을 추진 하 면서 관내 문화 예술인 들 에게 복원 구역 내 일부 유휴 공간 을 내줬 다가 복원사업 에 차질 을 빚 고 있 는 수원시 가 대체 공간 조성 이 완료 될 때 까지 이 들 의 퇴거 를 재차 미루 면서 ' 과 도 한 편 의 ' 를 제공 하 는 것 아니 냐는 지적 이 나오 고 있 다 . 
 수원시 는 지난 2010 년 수원 화성 의 과거 도시 경관 복원 을 위해 현재 는 사라진 성내 5 개 연못 터 중 하 남 지 ( 下 南 池 · 3 천 456 ㎡) 와 북지 ( 北 池 · 1 천 296 ㎡) 를 우선 복원 하 기 로 결정 하 고 , 해당 터 를 문화재 구역 으로 지정 했 다 . 
 이 중 하 남 지 는 지난 2016 년 89 억 원 을 들여 구역 내 모든 건물 과 토지 보상 절차 를 끝냈 다 . 시 는 하 남지 의 발굴 성과 를 바탕 으로 상 남지 ( 上 南 池 · 2 천 304 ㎡) 터 를 문화재 구역 으로 추가 지정 해 남 지 전체 의 복원 작업 을 마무리 한다는 계획 이 다 . 
 그러나 하 남지 에 대한 복원사업 절차 를 진행 중 이 던 시 는 지난 2015 년 당장 철거 와 발굴 등 에 착수 하 지 않 는다는 이유 로 복원 구역 내 한 건물 을 작가 들 의 작업실 로 임대 했 다 . 
 해당 건물 은 현재 작가 들 이 ' 행궁 마을 커뮤니티 아트 센터 ( 이하 행궁동 레지 던 시 ) ' 로 자체 운영 중 이 다 . 
 문제 는 작가 들 과 맺 은 건물 사용 계약 만료 시점 이 계속 늦춰 지 더니 , 이달 말 까지 예정 된 건물 사용 기한 이 오 는 10 월 말 까지 추가 로 미뤄졌 다는 것 이 다 . 
 특히 시 는 현재 옛 서울대 농대 실험 목장 건물 일부 를 리모 델 링 해 대체 공간 까지 마련 해 주 겠 다고 까지 나섰 다 . 
 행궁동 레지 던 시 에 입주 한 작가 들 을 포함 해 수원 지역 작가 들 을 위한 공간 을 조성 중 이 라는 게 시 의 설명 이 지만 , 행궁동 레지 던 시 의 퇴거 시기 와 대체 공간 리모 델 링 완료 시기 가 10 월 말 ~ 11 월 초 로 일치 한다 . 
 더욱이 현재 행궁동 레지 던 시 에 입주 한 작가 들 이 받 고 있 는 세금 감면 등 다양 한 혜택 으로 인해 이 들 을 바라보 는 곱 지 않 은 시선 도 있 다 . 
 이 처럼 시 가 문화재 복원사업 지연 과 대체 공간 조성 이 라는 시간 · 경제 적 비용 까지 감수 하 고 있 는 이유 에 대해선 현재 시 행정 에 영향력 을 행사 하 는 수원 지역 특정 작가 들 이 거론 된다 . 
 이 에 대해 시 는 이 들 에게 돌아가 는 혜택 등 에 있 어 복잡 한 이해관계 가 얽혀 있 다고 일부 인정 하 는 입장 이 다 . 
 시 관계자 는 " 특정 작가 들 의 입김 이 워낙 강하 다 보 니 시 행정 에 영향 을 끼치 는 부분 이 있 다 " 며 " 다만 , 화성행궁 2 단계 복원사업 에 밀려 올해 예산 편성 이 이뤄지지 않 았 다 . 내년 에 는 복원사업 이 가능 할 것 " 이라고 설명 했 다 .