착공 신고 서 검토 업무 1 . 착 공신 고서 의 목적 전기 공사 감리 업무 를 수행 함 에 있 어서 착공 업무 를 효율 적 으로 수행 하 고 공사 의 원활 한 추진 과 효율 적 관리 를 도모 . 2 . 착공 신고 서 공사 착공 시 시공자 가 제출 하 는 신 고서 로서 그 내용 에 는 공사 계약 내용 , 예정 공정표 , 품질 계획서 등 이 포함 된다 . 검토 결과 착공 신고 서 접수 7 일 이내 에 발주 처 에 제출 . 3 . 업무 절차 1 ) 착공 신고 서 접수 ○ 현장 기술자 지정 신고 서 - 시공 관리 책임자 ( 전기공 사업 법 제 16 조 , 제 17 조 ) - 안전관 리자 - 현장 관리 조직 - 품질 관리자 ○ 예정 공정표 ○ 품질 보증 계획서 또는 품질 시험 계획 ○ 공사 도 급 계약서 사본 또는 산출 내 역서 ○ 착공 전 사진 ○ 현장 기술자 경력 사항 확인 서 및 자 젹 증 사본 ○ 안전 관리 계획서 ○ 인력 동원 및 장비 투입 계획서 ○ 기타 발주 처 에서 지정 한 사항 2 ) 검토 시 고려 사항 ○ 현장 기술자 지정 신고 서 - 법 적 자격 이상 인 자 - 해당 공사 실적 유무 ○ 공사 예정 공정표 ○ 층 별 배관 , 배선 ( 기준층 ) ○ 시공 도 작성 계획표 - 접지 설비 시공도 - 각 픙 평면도 ( 기준층 ) - EPS 실 상세도 - 전 기실 상세도 - 중앙 감 시실 상세도 - 기계실 공 조실 상세도 - CABLE TRAY 및 BUS DUCT 시공 상세도 - 조명제 어 설비 시공도 - 외등 설비 시공도 - 엘리베이터 ( 에스컬레이터 ) 3 ) 품질 관리 시험 계획표 ○ 검사 및 시험 사항 ○ 일정 ○ 투입 시기 4 ) 공사 도 급 내 역서 ○ 자재 비 조정 의 적정 성 ( 설 변 및 E / S 대비 ) ○ 간접 비율 의 적정 성 ○ 법 적 항목 의 계상 - 안전 관리비 요율 - 고용 보험료 요율 - 산업재 해 보상 보험 요율 5 ) 안전 관리 계획서 - 안전 관리 조직 표 - 비상 연락망 - 안전교육 계획표 - 현장 안전 관리 사항 - 안전 관리비 사용 계획 6 ) 인원 및 장비 투입 계획서 - 투입 시기 와 투입 인력 의 적정 성 - 투입 장비 의 적정 성 7 ) 시공 관리 책임자 지정 신고 서 - 자 젹 증 사본 : 감독 이 원본 대조 - 경력 증명서 : 전기 공사 협회 8 ) 예정 공정표 - 공정표 : 건축 공정 진행 단계 비교 와 마감 공정 적정 성 - 보 활집 계표 : 적정 성 여부 확인 - 시공 도 작성 계획표 적정 성 여부 착 공 신 고 검 토 서공 사 명시 공 자접 수일 자검 토기 간검 토 결 과 구 분 검 토 항 목검 토 결과 판정 비고 계약 내용 의 확인 공사 기간 ( 착공 - 준공 ) 공사비 지급 조건 및 방법 ( 선금 등 ) 기타 계약 문서 에서 정한 사항 현장 기술자 의 자격 여부 현장 대리인 전기공 사업 법 제 16 , 17 조 정보통 신공 사업 법 제 33 조 소 방공 사업 법 제 12 조 안전관 리자 산업 안전 보건 법 제 15 조 예정 공정표 공종 간 작업 전 후 연관 성 적용 여부 예정 공정 율 의 적정 성 여부 품질 시험 계획서 및 품질 보증 계획서 품질 계획 작성 의 적정 여부 착공 전 사진 전경 확인 용이성 안전 관리 계획 산업 안전 보건 법 의 해당 규정 반영 여부 노무 동원 및 장비 투입 계획 공사 의 규모 및 성격 , 특성 에 맞 는 장비 형식 이나 수량 의 적정 성 검토 의견 : 구분 직책 성명 서명 일자 검토 자 확인 자 공유 하 기 글 요소