오늘 은 밀양 전원주택 시공 " 귀농 의 꿈 " 의 기초 준비 부터 타 설 까지 포스팅 해 볼께요 ^^ 기초 준비 모든 일 에 는 어려움 이 있 나 봐요 . 설계 사무소 의 비협조 적 태도 로 판넬 을 목조 로 설계 변경 하 는 데 애 를 먹 었 고 , 착공 전 산재 보험 가입 도 설계 사무소 에서 안내 또는 진행 하 지 않 아 직접 나서 서 해결 할 수 밖에 없 었 어요 . 내일 기초 공사 를 시작 으로 본격 적 으로 시공 들어가 요 . 건축주 님 께서 빠른 입주 를 원하 셔서 내일 기초 는 버림 을 생략 하 고 바로 메트 기초 를 칠 거 에요 . 보통 버림 치 고 기초 를 치 지만 꼭 그럴 필요 는 없 지요 . 다만 이럴 경우 준비 를 철저히 해야 하 지요 . 철근 , 유로 폼 , eps , 기타 부자재 준비 완료 ^^ 사진 에 는 없 지만 미리 기초 팀장 에게 건축주 와 협의 한 건축 기준점 도 알려준 상태 구요 ^^ 교육 건축 만 의 기초 시공 메뉴 얼도 협의 끝냈 고 요 ^^ 기초 에 쓸 엘 앙카 는 밀양 에 팔 지 않 아 김해 00 하우징 에 택배 를 의뢰 했 더니 택배 비 가 10 만 원 이상 나오 더군요 . 그래서 제 가 돈 도 아낄 겸 직접 갔 녀 왔 지요 . 물론 건축주 께서 제 식대 와 기름 값 은 챙겨 주 시 겠 죠 ^^ 00 하우징 내부 돌아보 면서 몇 장 찍 어 보 았 어요 . 기초 타 설 주택 시공 에서 무엇 보다 중요 한 것 이 무엇 일까요 ? 제 가 돈 아끼 는 건축 에서 ' 건축 은 신호등 이 다 ' 라고 했 어요 . 우린 흔히 설계 는 설계 사무소 에서 하 고 집 은 목수 가 짓 는다고 생각 하 죠 ? 맞 아요 . 그러나 설계도 를 이해 하 고 목수 에게 일 의 순서 를 안내 하 고 지시 하 는 일 은 누가 할까요 ? 더불 어 목수 이외 의 공정 과 자재 준비 는 누가 해야 할까요 ? 이런 질문 을 하 면 머리 가 복잡 해 지 지요 . 사실 이 와 같 은 문제 를 해결 할 수 없 어 건축 회사 에 일 을 맡기 는 분 이 많 지요 ? 허나 제 가 누차 ' 집 을 말 하 다 ' ' 컨설팅 시공 의 장점 ' 등 에서 말씀 드렸 지만 건축 회사 에 맡길 경우 시공 비 가 올라갈 뿐 아니 라 건축주 가 참여 할 수 있 는 공간 이 매우 협소 해 져요 . 그럼 ' 건축 은 신호등 ' 인 구체 적 인 예 를 아래 밀양 전원주택 기초 타 설 현장 사진 을 보 며 설명 드릴 꼐요 . 더불 어 건축주 가 어떻게 건축 에 적극 적 으로 참여 하 고 있 는지 에 대해서 도 틈틈히 설명 드려 볼 꼐요 ^^ 오늘 타 설 까지 다 해야 하 니 현장 에 6 시 에 도착 해 기초 목수 들 이 일 을 시작 했 어요 . 먼저 수평 을 잡아가 며 포크 레인 으로 터 를 고르 고요 . 기초 작업 과 동시 에 옆 에선 어제 미리 준비 한 철근 을 철 근공 들 이 접 거나 자르 는 작업 을 해요 . 철 근공 뒤 로 eps 와 PE 비닐 도 보이 네요 . 터 고르 기 작업 이 끝나 면 바고 깔 아야 하 기 때문 에 이 또한 전날 자재 를 준비 해 뒀 지요 . 터 를 고른 후 방 , 거실 , 주방 등 이 위치 할 자리 를 미리 라 커 로 표시 해 둬요 . 빨간색 원 과 점 들 이 보이 시 죠 ? 일 꾼 들 은 이 지점 을 보 고 거푸집 을 갖 다 놓 아요 라 커 로 칠 해 둔 지점 을 기준점 삼 아 평면도 와 일치 시켜 실 을 튕겨 놨어요 . 실은 피타고라스 의 정리 의 원리 에 따라 직각 을 잡 아요 . 직각 을 잡 은 실 을 따라 거푸집 을 목수 들 이 놓 고 있 어요 . 현장 은 기초 가 타 설 되 면 포크 레인 이 진입 할 수 없 는 공간 이 생겨요 . 그래서 설비 팀장 에게 미리 우수관 을 심 어 놓 도록 지시 해 두 었 어요 . 설비 팀장 이 아침 일찍 와 우수관 을 설치 했 어요 . 여기 까지 에듀 하우징 이 진행 한 시호 등 의 역할 을 간략히 정리 해 볼 꼐요 . 우선 기초 팀 이 하루 만 에 타 설 을 해야 했 기 에 오전 6 시 까지 현장 에 오 라고 했 어요 . 기초 팀장 에게 미리 설계도 를 주 고 시공 방법 과 시공 진행 순서 를 생각 해 둘 것 을 지시 해 놓 았 을 뿐 아니 라 목조 주택 의 특성 을 고려 한 기초 시공 메뉴 얼도 따로 주 지 시켜 놓 았 어요 . 설비 또한 우수관 을 미리 설치 해야 하 니 자재 를 준비 해 둘 것 을 지시 해 두 고 아침 일찍 오 라고 일러두 었 어요 . 정리 하 면 기초 작업 에 필요 한 자재 , 시공 방법 , 우수관 작업 등 을 미리 준비 하 고 합의 해 두 어 현장 에서 발행 할 마찰 을 최소 화 해 둔 것 이 지요 . ^^ 거푸집 이 어느 정도 틀 을 갖추 면 pe 비닐 과 eps 를 깝니다 . 까닭 은 단 열 성능 강화 와 콘크리트 양생 을 돕 기 위해서 에요 . 반 샌 ( 굵 은 철사 ) 으로 eps 를 고정 시켜요 . 콘크리트 타 설시 eps 가 이탈 할 수 도 있 고 , 작업 할 때 도 움직이 게 되 면 작업 능률 이 떨어지 기 때문 에 이런 세심 한 부분 도 꼼꼼히 진행 해야 해요 . 거푸집 이 완성 되 가 고 있 네요 ^^ 거푸집 놓여 지 고 eps 를 다 깐 후 철근 을 깔 아요 . 밀양 전원주택 시공 현장 의 경우 13 mm 철근 에 복 배근 , 300 간격 으로 깔 았 어요 . 오수관 작업 과 철근 작업 을 진행 하 고 있 어요 . 오수관 작업 과 철근 작업 도 순서 가 있 어요 . 밀양 전원주택 시공 현장 은 복 배근 이 므로 하층 배근 을 끝낸 후 오수관 작업 을 해야 해요 . 이때 철근 팀 , 기초 팀 , 설비 팀 이 순서 에 따라 마찰 없이 일 을 진행 해야 해요 . 철근 팀 은 설비 팀 이 작업 을 끝마칠 때 까지 우마 ( 후크 : ㄷ 자 모양 으로 접힌 철근 사진 에서 보 면 세워져 있 는 철근 ) 를 접 어 설치 하 면서 기다려 줘야 하 고 , 설비 는 철근 팀 이 기다리 는 동안 정확히 그러 면서 서둘 어 오수관 을 연결 해야 하 지요 . 기초 팀 은 설비 팀 이 오차 없이 우수관 을 설치 할 수 있 도록 화장실 , 다용도실 등 의 위치 를 정확히 잡 아 주 어야 헤 요 . 이렇게 상호 협력 하 지 않 으면 일 은 지연 되 고 짜증 낼 수 밖에 없 는 일 이 빈번히 발생 하 게 되 요 . 여러 현장 을 관리 하 면서 경험 하 게 된 것 인데 각 지역 마다 좋 은 일 꾼 이 참 많 지만 의사소통 이 제대로 이루어지 지 않 아 일 을 망치 는 경우 를 종종 봤 어요 . 교육 건축 의 필요 성 은 여기 에 있 다고 자부 해요 . 일 꾼 들 이 어떤 일 을 해야 할지 , 언제 기다려야 할지 , 또 서로 협력 할 일 은 무엇 인지 교육 건축 은 일 꾼 과 건축주 에게 안내 하 고 소통 하 는 역할 을 해요 . 건축주 께서 방문 하 시 어 일 꾼 들 에게 음료수 돌리 셨 네요 . 설비 팀장 을 건축주 께 일부러 소개 시켜 드렸 어요 . 건축주 의 요구 사항 을 목수 다음 으로 가장 많이 들어줄 사람 이 설비 팀장 이 기 때문 이 지요 . ^^ 타 설 전 모든 작업 이 끝났 어요 . 레미콘 을 가운데 부터 붓 는 것 은 철근 , 오수관 , 기타 부속물 등 이 움직이 지 않 게 하 기 위해 섭 에 요 . 펌프 카 를 쓰 지 않 고 포크 레인 으로 타 설 하 는 것 은 장비 대 를 줄이 기 위해서 에요 . 교육 건축 은 인건비 와 자재 비 를 줄이 지 않 아요 . 다만 필요 없 는 공정 을 줄여 비용 을 최대 한 줄 이 고 있 어요 . 레미콘 차 로 도 타 설 을 진행 하 고 있 어요 . 오수관 을 단단히 철근 에 묶 어 두 었 지만 혹여나 발생 할 수 있 는 이탈 을 주 의 깊 게 살펴보 고 있 지요 . ^^ 레미콘 은 타 설 최소 3 일 전 에 는 연락 을 해 두 어야 합 해요 . 연락 을 한다고 해도 레미콘 회사 의 일정 이 맞 지 않 으면 타 설 을 연기 하 든지 아니 면 다른 회사 를 알 아 봐야 해요 . 따라서 기초 타 설 은 기초 팀 , 설비 팀 , 기타 자재 준비 여부 , 레미콘 일정 등 여러 팀 의 일정 을 동시 에 만족 해야 가능 한 일 이 지요 . 건축 은 기술력 과 함께 소통 과 배려 가 가장 중요 하 지요 . 타 설 마무리 작업 이 진행 되 고 있 어요 . 이때 가장 중요 한 것 은 수평 잡 기 인데요 . 이 는 숙련 된 일 꾼 이 아니 면 어려운 일 이 에요 . 기초 타 설 을 마치 고 앙카 를 박 았 어요 . 현장 에서 1 시간 정도 레미콘 굳 는 모습 을 지켜본 후 레미콘 이 안정 화 되 는 모습 을 확인 한 후 현장 을 떠났 어요 . 내일 다시 방문 하 여 굳 은 상태 를 최종 확인 해야 겠 어요 ^^ ↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑ ★★★ 밀양 전원주택 시공 및 더 많 은 전원주택 시공 현장 이 궁금 하 시 다면 클릭 ! ! ★★★ 공유 하 기 글 요소